Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

Long Thanh공항 프로젝트 구성 프로젝트 계획 촉진

(CTT-Dong Nai)-2026 1단계에 Long Thanh국제 공항 (공항) 활용에 조건을 보장하기 위해 모든 구성 프로젝트는 계획을 동기화해야 한다

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-06-17.10-15-58.jpg

1단계 Long Thanh공항 승객 터미널 공사는 10-20일 정도를 초과하여 시공하고 있다. 

승객 터미널 활주로 공사는 계획을 초과하여 시공하고 있다

1단계에 Long Thanh공항 건설 투자  프로젝트는 4개 구성 프로젝트로 구성된다: 1구성 프로젝트 – 국가 관리 기관 본사 공사; 2구성 프로젝트 – 비행 관리용 공사; 3구성 프로젝트 – 공항 필수 프로젝트; 4구성 프로젝트 – 기타 공사.

최근 투자자 단위는 2026년 프로젝트의 동기화 및 활용을 보장하기 위해 구성 요소 프로젝트의 진행을 촉진하기 위해 노력했다.

1단계에 Long Thanh공항 건설 투자 프로젝트의 가장 중요한 구성 프로젝트인 3구성 프로젝트에 대해, 베트남 공항 공사 (ACV)에 따라, 지난 시간 동안 계약자는 프로젝트의 중요한 진행 상황을 면밀히 관찰하면서 건설을 조직했다. 특히 여객터미널 장비 건설 및 설치 패키지의 경우 현재 도급업체들이 해당 프로젝트 바닥에 콘크리트를 타설하고 있다. 주 계약자는 입찰 문서에 따라 장비 목록을 제출했다, 철강 구조물 물량의 90%가 프로젝트에 도착했다. 예상에 따라 승객 터미널 공사 철구조물 설치는 2024년 8월부터 시작할 것이다. “승객 터미널 입찰 패키지의 경우, 10-20일 정도 계획을 초과하여 계획을 수행한다"-ACV법인장 Vu The Phiet은 말했다.
활주로, 유도로, 항공기 계류장 장비 건설 및 설치를 위한 입찰 패키지에서도 계약업체들은 공사 진행을 위해 공사를 진행하고 있다. 이 입찰 패키지의 목표는 예정보다 3개월 빠른 2025년 4월 30일에 장비 교정을 완료하고 비행 교정을 완료하는 것이다.
호치민시-Long Thanh-Dau Giay고속도로, 51국로와의 승객 터미널 연결 교통 도로 시공 입찰 패키지는 설정한 계획에 따른 진행하고 있다.
2구성 프로젝트에서 베트남 비행 관리 공사 대표자는 다음과 같이 알려준다. 입찰 패키지의 대략적인 부분에 대한 건설 및 설치 진행 상황은 요구 사항을 충족하거나 초과하고 있다. 현재 설치장비 패키지 구축을 위한 컨설턴트 선정을 위한 입찰이 진행됐다. 50% 완료됐다, 6월 입찰서류가 공개될 예정이다.
ACV에 따라 구성 프로젝트를 건설하는 과정에서 동기식을 보장하기 위해 ACV은 Long Thanh 공항 프로젝트 관리위원회는 나머지 입찰 패키지의 진행 상황과 건설 시간을 검토하여 진행 상황을 일치시키고 여객 터미널 건설 중 충돌과 교차를 피하도록 지시했다. “마찬가지로 중요한 것은 구성 요소 프로젝트, 특히 필수 입찰 패키지의 완료 진행 상황이 일치해야 한다는 것입니다. 그렇지 않으면 전체 프로젝트의 연결성과 진행 상황에 영향을 미친다", Vu The Phiet은 알려주었다.

4구성 프로젝트 계획을 촉진한다

현재 1단계에 Long Thanh공항 건설 투자 프로젝트의 구성 프로젝트 중 4구성 프로젝트는 가장 지연된 프로젝트이다.

4구성 프로젝트 (화물터미널 품목, 항공물류 구역, 항공기 정비 구역, 식량 공급 구역, 항공 운항 센터 포함). 베트남 공항 대표자에 따라 가장 큰 문제는 프로젝트 수명주기 전반에 걸쳐 국가 예산에 대한 투자자의 기여율을 계산하는 것이다.

이 문제에 대해 기획투자부 차관 Do Thanh Trung은 다음과 같이 알려준다. 프로젝트에서 수익, 이익 및 위험을 공유하는 것은 국제적인 관행이며 각 산업의 특정 운영 요소를 기반으로 해야 한다. 항공부는 비항공 서비스 입찰에 대한 ACV의 기존 경험을 상담하고 조언해야 한다.

Vu The Phiet은 다음과 같이 제안한다. 화물터미널, 항공물류구역, 항공기정비구역, 케이터링구역 등 4 구성프로젝트의 필수항목은 매우 시급하게 구현되어야 한다. 그렇지 않으면 다른 구성요소 프로젝트가 예정보다 빨리 완료되더라도 전체 프로젝트가 운영될 수 없다.

부처, 기관, 성 인민위원회와 회의할 때 지난 5월말에 구성 프로젝트의 계획 보고서를 경청하기 위해 1단계 Long Thanh공항 프로젝트 작업팀장 부국무총리 Tran Hong Ha는 베트남 공항국, 교통운송부에 충분한 역량, 기술, 명성, 베트남 브랜드를 갖춘 투자자를 선택하고 최고의 서비스를 제공하는데 서비스 및 제품에 대한 표준과 정보를 명확하게 정의하고 책임을 지고 지역 고객을 유치하고 국가의 정체성과 전통을 전파하는 데 기여합니다. 지역 국제공항의 규모와 일치하기 위해 입찰국 (기획투자부)과 협력하는 것을 제안한다. “4구성 프로젝트의 항목은 해당 지역 국제공항의 평판, 품질 및 경쟁력을 결정한다" 부국무총리 Tran Hong Ha는 말했다.
동시에 부국무총리 Tran Hong Ha는 완료 시간과 입찰 구성이 매우 중요하다고 강조한다.​

작성자: Vinh Quang

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60