Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

Long thanh공항 프로젝트 가속화

(CTT-Dong Nai) – 국무총리 Pham Minh Chinh 계획을 요구한다. 관련 기관, 담당자, 기사, 작업자, 근로자는 2024년을 1단계에 Long Thanh국제 공항 프로젝트의 해로 명확하게 식별한다

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-03-12.15-57-43.jpg

1단계, Long Thanh공항 승객 터미널 공사를 건설한다.

단계 단축을 노력한다

최근 정부 사무소는 핵심 프로젝트, 공사 수행 상황에 대한 조사하고 회의하는 과정에서 국무총리 Pham Minh Chinh의 결론을 통지했다. 그중에 1단계 Long Thanh공항 프로젝트에 대해, 국무총리는 관련 단위 (계약자, 상담자, 감독자, 등), 간부, 기사, 작업자, 근로자에게 2024년을 가속화의 해로 결정하고 2025년을 돌파하는 해로 결정하고 2026년 상반기에 준공하고 인수인계하고 운영할 것으로 집중한다고 통지한다.

국무총리 Pham Minh Chinh은 다음과 같이 강조한다. 국가 중요한 프로젝트이다. 국회는 2017년부터 투자 정책을 승인된다. 국무총리는 2020년부터 투자 프로젝트를 승인했지만 최초 단계에 수행하는 과정에서 매우 어렵다. 정부와 국무총리의 과감한 지시와 중앙에서 지방까지 모든 계층과 부문의 적극적인 참여와 지원, 관심 덕분에 지금까지 많은 긍정적인 변화가 있었다. 2년 후, 많은 양의 작업이 수행되었다. 특히 프로젝트의 가장 크고 중요한 패키지 (여객 터미널 패키지)에 대한 국제 계약자가 선정되었다.

앞으로 부처, 부문은 구성 프로젝트를 긴급하게 수행하여 운영 시 프로젝트의 주요 항목과 동시에 완료되도록 한다. 준공일정 단축, 긴급공사, 공사기간 단축을 위해 노력하고 노력한다.
투자자들은 구현, 검사 및 모니터링을 위한 기반으로 항목 및 구성 요소 프로젝트의 전체 진행 상황, 세부 진행 상황 및 새로운 완료 이정표를 긴급하게 재구성한다. 관련 단위는 정기적으로 검사하고 검사 및 감독을 강화하고 규정에 따라 프로젝트 품질을 보장해야 한다. 프로젝트는 건축적 흔적을 담고 있어야 하고 프로젝트의 아름다움에 기여할 수 있도록 나무와 적절한 조경을 배치해야 한다. “2026년 상반기에 완료하고 인수인계하고 운영하는 데 집중해야 한다" – 결론 통지서에는 명시된다.

주요 입찰 패키즈는 계획을 충족한다

1단계에 Long Thanh공항 건설 투자 프로젝트 전체에서 3구성 프로젝트 – 공항에서 필수적인 공사 건설은 가장 중요한 구성 프로젝트이다. 이 구성 프로젝트에서 Long Thanh 공항 승객 터미널 1단계는 총 투자 자본이 가장 크고 중요한 프로젝트이다. 이는 전체 프로젝트의 진행에 있어서 중요한 역할을 하는 프로젝트이기도 한다.

베트남 공항 공사 (ACV)에 따라 1단계에 Long Thanh공항 승객 터미널 장비 설치 및 건설 공사 입찰 패키지는 2023년 8월말에 공식적으로 착공된다. 착공식 후, 건설 계약자 합작투자는 2천명 인력, 800개 장비가 프로젝트의 항목에서 건설을 집중하여 현장에 동원했다. 음력 설날에는 계약자 합작투자는 여전히 현장에서 400명 인력을 동원하고 설날 경유 건설을 조직한다. “현재까지 지하 항목 용량 전체는 완공하해서 0.00 높이로 프로젝트를 조정한다" – ACV 대표자는 알려주었다.
ACV에 따라 기타 승객 터미널 공사의 다음 항목 계획에 대해, 철근콘크리트 구조물의 건설은 2024년 말까지 완료될 것으로 예상된다. 기본적으로 2024년 8월부터 9월까지 역사 지붕을 완성하여 지붕 철골 구조물 건립을 시작한다.
대략적인 공사가 진행됨에 따라 모든 장비 조달 및 주문 작업도 수행되었다. 공급업체 및 제조업체와 부품 생산 및 가공을 수행하는 계약을 체결하여 제안된 일정을 충족한다.
ACV에 따라 승객 터미널 장비 건설 패키지 및 설치 계획에 대해 2025년 12월 전에 모든 건설 항목을 준공하도록 노력한다. 2026년 3월 전에 직면 설치를 완료한다. 동시에 2026년초부터 시운전 장비(시험) 완료 및 설치를 완료한다.

활주로, 유도로, 항공기 계류장(화물 터미널, 격납고, 검역소) 및 기타 구조물 공사 장비 설치, 건설 – 2.6 입찰 패키지에 대해 ACV은 활주로, 유도로, 마당을 2025년 6월 전에 준공할 것으로 예상된다. ​​

작성자: Vinh Quang

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60