Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

Long Thanh공항 프로젝트 소속 구분 프로젝트 계획 촉진

(CTT-Dong Nai) – 1단계 Long Thanh국제 공항 (공항) 건설 투자 프로젝트 전체 계획을 보장하기 위해 정부는 구분 프로젝트 전부에 대한 자세하고 과학적으로 과제 진행 계획을 건설해야 하도록 관련 기관에 요청한다.

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2023-11-08.11-11-09.jpg 

계약자는 1단계에 Long Thanh공항 여객 터미널 1단계에 공사를 건설한다.

매립된 입찰 패키지는 용량의 90% 이상 완료했다

1단계에 Long Thanh공항 투자 건설 프로젝의 구분 프로젝트 4개에서 구분 프로젝트 3 - 공항 필수 공사 건설은 전체 프로젝트의 전반적인 진행을 보장하는 핵심 역할을 하는 프로젝트이다.

베트남 공항 공사 (ACV)부 법인장 Nguyen Tien Viet은 3구분 프로젝트 투자자로서 다음과 같이 알려준다. 현재 모든 항목은 제안된 계획과 체결된 계약에 따른 일정에 따라 진행 상황을 면밀히 따르며 동시에 구현되었다. 여객터미널, 활주로, 유도로, 연결 교통 시스템 등 주요 항목은 각각 2023년 7월과 8월 착공됐다. 공사를 시작한 뒤 시공업체들은 공사 일정에 맞춰 기계와 인력을 긴급 동원해 집결했다. “모든 프로젝트 현장에서 4개 주요 입찰 패키지를 시공하기 위해 2천명 이상의 임원, 전문가, 근로자, 기계 및 장비를 동원했다"- Nguyen Tien Viet은 말했다.

 지난 시간 동안 우천으로 인해 주요 품목의 건설 진행, 특히 비행장 건설과 여객터미널 지원 인프라 건설에 영향을 미쳤다. 그러나 ACV는 비가 그치면 즉시 공사를 완료할 수 있도록 계절별 건설 계획에 따라 유연한 건설을 마련하기 위해 컨설팅 단위 및 건설 계약자와 긴급히 조정했다. 특히, 2023년 11월 장마철이 끝나는 피크 공사에 대비해 기계를 지속적으로 동원해 주시기 원한다.

 특히 배수 평탄화 패키지의 경우 현재까지 굴착 및 제방의 총량이 1억 1,500만m3 이상인 총량의 약 90%에 도달했다. 활주로, 유도로, 항공기 계류장 및 구분 프로젝트 1, 2, 4 배치 영역이 완료되어 주요 품목의 동시 건설이 시작되었다.

건설 투자 관리국 부국장 Nguyen Bach Tung (교통운송부)은 다음과 같이 알려준다. 지반 평탄화 및 배수 패키지의 건설량이 가속화되고 있으며, 또한 계약자의 노력 중 하나이다. 하지만 도급업자는 인력과 기계가 다른 일을 할 수 있도록 이 일을 최대한 빨리 끝내기 위해 작업 속도를 높여야 한다.

구분 프로젝트 전부 계획을 보장한다

3구분 프로젝트 외에도 현재 나머지 프로젝트는 관계자들이 관련 업무를 진행하고 있다.

1 구분 프로젝트 – 국가 관리 기관 본사 공사 건설의 경우, 현재 동나이성은 항목을 건설하기 위한 충분한 토지를 양도했다. 한편, 관련 기관도 공항 당국 본부; 관습; 출입국 관리; 지역 경찰 본부; 동물 및 식물 검역 기관 본사를 건설하기 위한 투자 절차를 진행하고 있다.


1구분 프로젝트 – 비행 관리 공사 건설의 경우, 교통운송부 차관에 따라 이 프로젝트의 항목은 여전히 기본적으로 계획된 진행 상황을 충족하고 있다. 2025년 12월 완료되는 프로젝트의 전반적인 진행 상황에 따라 동시 완료를 보장한다.


4구분 프로젝트 – 구분 프로젝트에서 가장 지연된 프로젝트인 기타 프로젝트이다. 주요 원고는 M3가치를 결정하기 때문이데 (토지 사용할 때 국고에 납부한 가치). 이 프로젝트에서 11개 구분 프로젝트에서 베트남 공항국은 2개 프로젝트의 투자자 선택 계획을 제출했다. 주목 문서 평가를 완료하고 2개 기타 프로젝트에 대한 투자자 선택 형식 승인을 제출한다. 동시에 나머지 프로젝트의 주목 문서를 평가할 때 진행하고 있다.

최근 2023년 10월에 1단계에 Long Thanh공항 건설 투자 프로젝트를 진행하도록 관계자와 함께 실제적으로 검사하고 회의하는 과정에서 부국무총리 Tran Hong Ha는 구분 프로젝트들이 서로 관계를 갖고 구속한다고 한다. 그래서 기본 계획을 보장하기 위해 교통운송부는 프로젝트 전체 진행 계획을 조사하고 종합해야 한다. 동시에 모든 구분 프로젝트의 진행을 촉진하고 검사하고 감독할 책임이 있다. ​​

작성자: Vinh Quang

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60