Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

Long Thanh공항여객 터미널 패키지 조정 제안 평가

3 13일에 부국무총리가 지시한 정부의 대표단은 Dong Nai 인민위원회 관련 업자와 함께 Long Thanh국제 공항 (공항) 지방에서 수행하고 있는 고속도로 프로젝트를 실제적으로 검사하고 회의했다

cee598e3233bc078469434166d929839-2023-03-14.09-33-51.jpg

부국무총리 Tran Hong Ha는 회의에서 결론을 발표한다

Dong Nai성 측면에서 대표단을 환영하고 회의하며 성 인민위원회 의장 Cao Tien Dung, 성 인민위원회 부의장 Vo Tan Duc 및 Hong Thanh현, Nhon Trach현 담당자들이 있다.

정부 대표단에 보고하며 성 인민위원회 의장은 아래와 같이 알려준다. 1단계에는 수행된 2.532 구역에 대해, 현재 Dong Nai성은 보상, 지원 절차를 완료했다. 그중에 1단계에 Long Thanh공항 건설에 대한 1.810구역에 대하 현재 18가구는 이동하지 않는다. 이 가구에 대해 Long Thanh현은 2023년 3월에 동원하고 선전하고 이 구역 양도를 완료할 것입니다. 마찬가지로 토지를 인계하지 않은 15헥타르 이상에  대해 성 인민위원회 의장 Cao Tien Dung은 아래와 같이 알려준다. 지방은 2023년 3월에 토지 양도를 완료하기 위한 노력할 것이다.

 ​​​​cee598e3233bc078469434166d929839-2023-03-14.09-33-56.jpg

성 인민위원회 의장 Cao Tien Dung은 회의에서 토지 철거 계획을 보고한다.

Long Thanh공항에 연결하는 2개 프로젝트에 대해 성 인민위원회 의장 Cao Tien Dung은 아래와 같이 알려준다. Dong Nai성은 1호 노선을 특별히 우선시한다. 현재 Dong Nai성은 2023년 5월에 인민에 금액을 지불하고 토지를 양도하기 위한 토지 경매 절차를 수행하고 있다. 동시에 Dong Nai성은 1호와 2호 노선에 대한 토지 양도를 노력한다.

 1단계에 Long Thanh공항 건설 투자 프로젝트에 대해 베트남 공항 공사 (ACV)에 따라 2023년 2월에 ACV은 교통운송부에 제안한다.

2026년에 3호 구성 요소 프로젝트의 완료 시간 조정 허가를 위해 관할 당국에 보고한다. 이를 바탕으로 ACV은 패키지 번호 5.10호 계약 실행 시간을 33개월에서 39개월로 조정했다.

cee598e3233bc078469434166d929839-2023-03-14.09-34-01.jpg 

성 인민위원회 의장 Cao Tien Dung은 부국무총리 Tran Hong Ha와 함께 토지 철거 계획을 보고한다.

회의에서 발표하며 부국무총리 Tran Hong Ha는 아래와 같이 평가한다. 토지 철거 작업은 프로젝트 계획을 결정한 문제이다. 따라서 Dong Nai성은 국무총리의 지시를 파악한다. 토지 인계 시간을 결정한다.

 부국무총리에 따라 Long Thanh공항은 “이동하"기 위한 세기 공사므로 세계에서 규모가 크고 그에 상응하는 프로젝트를 수행한 평판 좋은 계약자를 선택해야 한다. 따라서 부국무총리는 ACV, 교통운송부, 기업에서 국가 자본 관리위원회에 임무를 할인한다. 현재까지 Long Thanh공항 프로젝트 투자 건설을 포괄적으로 보고해야 한다.

 5.10 패키지 수행 연장 제안에 대해 부국무총리 Tran Hong Ha는 아래와 같이 요구한다. ACV은 교통운송부와 협력해서 보고서 서류를 완료하고 입찰 패키지 시행을 39개월로 연장해야 하는 이유를 입증할 충분한 근거가 있어야 한다. 이 근거는 기술 상담자가 의견을 기여해서 서류를 완료해서 정부에 보고하기 위한 기획투자부에 제출한다. ​​​

작성자: Vi Quan

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60