Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

Long Thanh공항 프로젝트에 계획을 보장함

a17.jpg
2022 6 중순까지 1단계에 Long Thanh공항 프로젝트는 1,150 굴착을 완료했다.
 


계획을 초과하는 시공

베트남공항 공사 (ACV) 따라 Long Thanh공항에서 필수적인 공사 건설 - 3구성 프로젝트 투자자로서 배수 바닥을 4개월 동안 건설하고 현장에서 경쟁을 50 내에 종료해서 1단계에 Long Thanh공항 프로젝트는 적극적으로 전환했다.

ACV법인장 Vu The Phiet님은 아래와 같은 알려준다. 지난 시간 동안 현장에서 시공은 비정상적인 조건으로 인한 영향을 받고 우기가 일찍 찾아와도 ACV, Long Thanh공항 프로젝트 관리위원회 시공 업체는 다른 조건으로 합리적이고 역동적인 방안, 계획을 구축했다. 동시에  계약자는 인사, 장비, 과학적 시공 방안을 최대 동원해서 제기한 계획을 초과했다.
특히 프로젝트의 중요한 패키지 하나인 배수, 바닥 평탄화 패키지에 대해 2022 6 중순까지 계약자는 1,150 m3 굴착을 완료했다. 2022 5월에 터미널 핵심 지역에서 매립을 완료해서 계획에 비한 1개월 전에 완료한다.
승객 터미널 항목은 특별히 중요한 항목 하나이다. 모든 프로젝트의 계획에 대한 대규모가 있고 대규모 결정한 역할을 한다. 이것도 가장 복잡한 기술 요구가 있고 설계 시간, 시공 시간이 가장 항목이다. 이러한 항목에 대해 현재 Long Thanh공항 프로젝트 관리위원회는 상담 업체와 협력하고 설계 기록서류 90% 완료한다. 6월에 승객 터미널 지역에서 기술 설계 기록서류 90% 심의 전문 기관에 공식적으로 제출할 것이다. 따라서 2022 6 7월에 승객 터미널 설계 기록서류 심의는 ACV 관련 기관이 수행을 노력하는 가장 시금한 항목이다.
승객 터미널 기둥 패키지에 대해 ACV 따라 현재 계약자는 시험 기둥 시공을 완료하고 시험, 시운전을 완료했다. 지난 5 말에 ACV 계약자들이 계획에 비한 1 전에 기둥을 완료하도록 지시했다.

계획을 모니터하고 감독한다

시공 업무에서 적극적인 결과를 많이 달성했지만 앞으로 1단계에 Long Thanh공항 프로젝트 항목은 계획을 보상하도록 솔루션을 추가하고 패키지를 완료하고 특히 바닥 시공, 배수 항목을 완료해야 한다. 지난 6 14일에 Long Thanh공항 프로젝트를 수행하는 정부의 지시위원회의 회의에서 발표하며 교통운송부 장관 Nguyen Van The님은 토지 철거 항목이 매우 중요하고 핵심 문제라고 알려준다. “토지 철거를 완료하지 않으면 다은 공장은 영향을 받을 것이다” – 장관 Nguyen Van The님은 강조했다.

1단계에 Long Thanh공항 승객터미널 설계 승인에 대해 장관 Nguyen Van The님은 직접 회의하고 즉시 해결하도록 교통운송부, 건설부 대표자와 상담자를 구성된 팀을 설립하는 것을 요구한다.

6 14일에 회의에서 부국무총리Le Van Thanh님은 관련 업체들이 지속적으로 3교대에 따른 계획, 기세를 촉진하고 건설 크리티컬 패스계획을 모니터하는 것을 요구한다. 특히 노동 안전, 공사 품질을 감독하고 표준, 기준, 법률 규정을 준수해야 한다. “우기에 적합한 시공 방안을 구축하고 철저히 현장에서 시공 중단, 정지하지 않는다” – 부국무총리 Le Van Thanh님은 강조했다.

토지 매립 시공 항목에 대해 부국무총리 Le Van Thanh님은 다음 15개월 내에 11천만 m3 매립을 완료하는 것을 요구한다. “계약자가 부족하면 추가하고 느리면 즉시 교체해야 한다” – 부국무총리 Le Van Thanh님은 지시했다.

Vi Quan

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60