Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

Long Thanh공항과 연결하는 인프라 시설을 동기화한다

a9.jpg
Ho Chi Minh – Long Thanh – Dau Giay고속도로는 Long Thanh공항의 중요한 교통을 연결하는 축이므로 조기 투자하고 확대해야 한다.

공항 내부, 외부에서 불일치 발생하지 않는다

1단계에 Long Thanh공항 투자 건설 프로젝트는 공식적으로 2021년초에 착공됐다. 계획에 따라, 2025 말에 프로젝트는 완공하고 사용할 것으로 예상한다. 1단계에 Long Thanh공항 건설 프로젝트가 계획을 충족하기 위하여, 교통운송부는 계획에 따른 공사들을 시공하도록 투자자에게 재촉했다.

3부분 프로젝트에 대하여, 투자자는 베트남 공항 총공사 (ACV) 2020 11월로부터 지뢰를 제거했다. 현재까지 지뢰제거는 할당되는 토지 면적의 65%에서 시행하고 2021 말에 완료할 것으로 예상한다. 동시에 ACV 장벽 8,6km 5,7km 완료하고 장벽 기반 8,6km 6,5km 완료했다 (용량의 71,81% 달성한다). 장벽 건설은 2021 9월에 완공했다. 여객터미널과 공항 지역에서 기반을 건설하고 기술을 설계하는 것은 2021 11월에 완료하고 시행할 것이다.

여객터미널 항목에 대하여, 2022 2월에 착공하고 2025 6월에 완공할 것으로 예상한다; 주차장, 1 터미널, 유지보수 지역들은 설계하도록 계약자를 선택하고 있어서 2022 12 설계를 완료할 것이다. 인프라 기술 설계 (공항공사, 항만내항만교통시스템, 전기, 수도, 통신 등의 기술기반시설 ) ACV 기술 설계하는 계약자를 선택하도록 절차를 마치고 있어서 2022년에 착공하고 2025 6월에 완공할 것으로 예상한다.

마찬가지로 교통운송부에 따라, 현재 나머지 부분 프로젝트들은 2025 말에 운영하기 위한 계획에 따른 시행하고 있다.

설계에 따라, 1단계 Long Thanh공항은 매년2,500 명의 승객과 120 톤의 화물을 처리할 있다. 따라서 Long Thanh 공항을 활용하려면 인프라 시스템과 공항 외부의 동반 서비스, 특히 연결 교통 인프라 시스템이 동시에 투자되어야 한다.

도로 시스템에 대하여, 4 고속도로 4 순환도로는 Long Thanh공항에 연결하는 역할을 한다. 동시에 Thu Thiem – Long Thanh철도는 Long Thanh공항과 Ho Chi Minh 중심지 간의 연결하는 보장한다.

Dong Nai 측에 대하여, Long Thanh공항에 연결하고 프로젝트가 가져다주는 개발 잠재력을 사용하기 위하여, 지방은 25B, 25C도로와 같은 향후에 도로들을 투자하고 개선하기 위한 계산해야 한다.

교통운송청 부청장 Nguyen Bon님은 아래와 같은 알려준다, 상기 2 도로와 함께, 현재 교통운송청은 Long Thanh공항이 중심지로 4 교통 도로를 투자, 개선하고 신규 확장하도록 인민위원회에 승인을 제출한다. 도로들은 건설을 완공할 Long Thanh공항을 운영하는 교통 인프라 시설을 동기화하고 완료하는 기여할 것이다.

인민위원회 의장 Cao Tien Dung님에 따라, Long Thanh공항의 이점을 촉진하기 위하여, 인프라 시설을 연결하는 문제는 매우 중요한 것이다. 왜냐하면 인프라 시설이 없으면 공항을 촉진하지 못하기 때문이다. 1단계에 Long Thanh공항을 완공하고 운영할 까지 시간은 많다. 인민위원회 의장 Cao Tien Dung님에 따라, 현재 문제는 프로젝트들을 조기 시행하기 위한 인적자원을 계산해야 한다. “구체적인 프로그램을 계산하고 공항 내부에서 모든 완료하고 공항 외부에 모든 없으면 매우 위험하는 것이다”. 인민위원회 의장 Cao Tien Dung님은 강조했다
a9.1.jpg
Thu Bien다리 마지막으로 지방을 지나가는 4 순화도로는 Long Thanh공항에 교통을 연결하는 과정에서 중요한 역할을 한다

프로젝트를 주동으로 시행한다 

인민위원회 의장 Cao Tien Dung님에 따라, Long Thanh공항에 교통을 연결하는 지방 도로에 대하여, 현재 Dong Nai성은 시행하기 위한 인적자원을 계산했다. 마찬가지로 국가 교통 프로젝트는 공항에 연결한 역할을 한다, Dong Nai성은 계획을 보장하기 위한 주동으로 시행하도록 계산할 것이다.

 Long Thanh공항에 연결한 역할을 하는 고속도로 , 현재 Ho Chi Minh – Long Thanh – Dau Giay고속도로는 완공하고 사용했다. 2 고속도로 Phan Thiet – Dau Giay Ben Luc – Long Thanh 건설하고 2022 2023년에 완공할 것으로 예상한다. Bien Hoa – Vung Tau고속도로에 대하여, 지난 9월에 국무총리는 프로젝트의 1단계에 투자 정책을 승인했다. 따라서 Long Thanh공항에 연결하는 인프라 시설에 대하여, 현재 4 순환도로 Thu Thiem – Long Thanh경전 철도만 시작하지 않는다.

2 프로젝트에 대한 기다릴 없는목표로, Dong Nai성은 현재 1단계에 Long Thanh공항이 건설을 완공할 조기 협력하고 시행하기 위한 계획을 계산하고 있다.

인민위원회 담당자는 아래와 같은 말한다, Thu Thiem – Long Thanh 경전 철도는 완공할 공항과 Ho Chi Minh 간의 통행을 매우 좋게 해결할 것이다. 마찬가지로 현재 4 순화도로는 투자자들이 이해하고 투자를 원한다. 교통을 연결하는 측면에 대하여, 4 순환도로는 Long Thanh공항에서 동남부 지방 Binh Duong, Binh Phuoc, Ho Chi Minh 서남부 지방 Long An성에 직접 연결할 있을 중요한 역할을 한다.

중요한 비전으로 인민위원회 의장 Cao Tien Dung님은 아래와 같은 알려준다, 현재 인민위원회는 Dong Nai성이 PPT투자 형식으로 상기 2 프로젝트를 주동으로 시행하도록 관할 관청으로서 담당하는 것을 승인하기 위한 상임위원회의 의견을 신청한다. “프로젝트들은 Long Thanh공항의 계획과 경쟁해야 한다. 2025년에 착공하면 민활하지 않다” – 인민위원회 의장 Cao Tien Dung님은 강조했다.

Phan Anh


사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60