Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

Long Thanh 공항 재정착 지역을 착공한다.


cacphuongtien.jpg
수단들은 Loc An – Binh Son 재정착 지역에서 시공한다.

계획에 따라, 4월에 시공할 5 건설 패키지가 있다, 아래와 같은 포함한다: 4 도로D1, D18, N23, N39 Ong Que 샘에 흐르는 고무 토지에 따라 배출하는 폐수 처리장에서 배수 건설 패키지. 4 도로를 먼저 건설하면 지역에서 다음 건설 패키지를 계속하게 시공할 있다. 이런 교통 도로는 재정착 지역에서 세분을 형성한다. 계획에 따라, 4월에 착공하는 먼저 5 건설 패키지는 금년 10월에 완공할 것이다.

또한 지방 건설 투자 프로젝트 관리위원회에 따라, 5월에 다른 16 건설 패키지를 계속하게 착공할 것이다, 그중에 중요한 건설 패키지들은 아래와 같은 빠르게 건설할 것이다: 조명 시스템을 건설하고 설치한다; 전기 시스템 변전기를 설치한다 (중압, 하압); 재정착 지역에서 급수 시스템을 건설한다; 폐수 처리장 장비 건설 페키지, 단계 1 (생산력 4.000m3/낮밤).

투자자도 추가 알려준다, 재정착 지역에서 지역 일부는 Long Thanh현의 요구에 따른 700호구에 대한 주택지를 배치하도록 일찍 우선 건설해서 개인, 조직에게 토지를 양도한다. 7월에 인민들은 재정착 지역에서 주택 공사를 건설할 것으로 예상한다.

phoicanh.jpg
Loc An – Binh Son 재정착 지역에서 초등학교 광경

학교, 보건소, 시장, 문화 센터와 같은 사회 공사 건설은 기술 인프라를 착공할 때부터 4 후에 착공할 것으로 예상한다. 이런 공사들은 2020 8월에 착공할 것으로 예상한다. , 재정착 지역에서 인민의 학생에게 학업을 충족하기 위하여 1 유치원, 1 초등학교, 1 중학교를 포함한 3 학교를 우선 일찍 건설할 것이다.

계획에 따라, Loc An – Binh Son 재정착 지역은 Long Thanh공항 북쪽에 위치하고 769도로에 따라가고 Loc An – Binh Son공단에 인접한다, 면적이 282헥타르 이상이 있다, 5 재정착 토지로 3 지역으로 세분한다, Long Thanh공항 프로젝트에서 이민하는 26.500명에서 29.500 사람의 주택지를 충족한다. 여기에서 여기에서 재정착 토지들은 다양한 면적으로 세분한다, 토지는 125-250m2 면적이 있다, 정원이 있는 주택의 면적은 250m2에서 300m3까지이다. 특히 3 세분 지역은 추가 호수를 고려하기 위한 80m2 면적으로 재정착 토지들이 있다.


Khac Gioi

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60