Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

Loc An – Binh Son 재정착 지역에서 2층 자발을 계속하게 뿌린다

toancanhtaidinhcu.jpg
Loc An – Binh Son 재정착 지역 전체

구체적으로 현재까지 13, 15, 17, 19 입찰 패키지 (D1, D18, N23, N39 메인 도로에서 건설하고 있다) 대하여, 건설 단체들은 도로 바닥을 건설하고 자발을 뿌리고 있다 (2); 콘크리트 골조를 가공하고 맨홀 콘크리트를 건설한다; 빗물 배수관을 설치하도록 땅을 파고 있다, 동시에 계약자들은 D18, N23, N39 도로에서 하수도를 주조한다, N23도로에서 원형, 직육면체 하수도를 진행한다 (3x3m-1.2m/ 64 직육면체 하수도, D1800-3m/ 22 하수도 조립을 완성한다), N39에서 원형, 직육면체 하수도를 진행한다 (원형 100m하수도, 직육면체 하수도 100m 조립을 완성한다), D18에서 하수도를 조립 시작한다 (원형 하수도 24m 조립을 완성한다).

cnhanthicong.jpg
작업자는 메인 도로에서 배수 시스템을 건설하고 있다

11 입찰 패키지에 대하여 (Ong Que샘으로 배출하는 경로), 계약자는 콘크리트를 건설하고 재정착 지역에서 맨홀 뚜껑을 조립한다.

폐수 처리장 공사에 대하여, 2020 6 15일에 Dong Nai 인민위원회 의장은 폐수 처리장 공사의 설계 도면을 승인하고 건설 공사 예산 문서를 승인하기 위한 2001/QĐ-UBND 결정서를 발행한다. 공사 총예산을 검토하고 승인하는 문제에 대하여, 컨설팅 단체는 건설청의 수집한 의견에 따른 공사 총예산을 조정한다, 건설 투자 프로젝트 관리위원회는 다시 검토해서 건설청에 제출할 것이다.


hethongthoatnc.jpg
메인 도로를 따라가는 폐수 배출 시스템은 건설하고 있다

 

12 지역을 건설하고 전기 시스템, 조명 시스템, 급수 시스템을 건설하기 위한 계약자 선택에 대하여, 건설 투자 프로젝트 관리위원회는 입찰을 조직하고 입찰 신청서를 평가한다.

Khac Gioi - Hoang Quy


사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60