Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

Ho Chi Minh시 3순환도로, 1A프로젝트를 기공하기 준비함

a21.jpg
Ho Chi Minh - 3순환도로 프로젝트 소속 Binh Chuan – Tan Van도로의 16,7km Binh Duong성이 투자하고 운영했다.

2022 1기에 프로젝트를 기공한다

Tan Van – Nhon Trach도로, 1 A구성 프로젝트 (1단계) 길이는 8,75km이다, 25B 도로에서 Ho Chi Minh – Long Thanh – Dau Giay고속도로로 간다. 25B 도로와 교차하는 시작 위치는 Nhon Trach현에 속하고 마지막 위치는 Thu Duc (Ho Chi Minh) 속하는 Ho Chi Minh – Long Thanh – Dau Giay고속도로와 교차한다. 그중에 지방을 지나가는 도로의 길이는 6,3km이다.

프로젝트는 III 도로 규모로 건설되고 설계 독도는 80킬로미터/시간이다. 투자 총자본은 53천억동이다, 한국 경제 개발 협력 기금 (EDCF) 통한 한국 정부의 ODA대출 자본 베트남 정부 상대 자본을 포함한다.

My Thuan 프로젝트 관리위원회 부사장 Diep Bao Tuan (교통운송부) 다음 알려준다, 2021 2월에 My Thuan 프로젝트 관리위원회 (교통운송부) Pyunghwa Engineering Consultant Ltd회사 (한국) 기술 설계 상담 입찰 지원 계약서를 체결했다. 다음에 My Thuan 프로젝트 관리위원회는 교통운송부에 문서를 보내서 1A 구성 프로젝트 입찰을 처리하고 절차를 촉진하고 2021 말에 프로젝트를 조기 기공하기 위한 후원자의 의견을 제기한다.

다만, 코로나 19 전염병의 객관적인 영향으로 인하여 기록서류를 서명하도록 제출은 지연된다. 동시에 1A 프로젝트가 한국 정부의 대출 자본을 사용하는 ODA프로젝트인데 (EDCF 통과) 교통운송부 EDCF후원자의 협력을 필요로 해야 한다, 따라서 예상한 계획을 충족할 있다. 그중에 입찰 프로세스에는 건설 설치에 대한 입찰 문서, 감독 컨설턴트, 감독 컨설턴트의 후보자 명단; 건설 설치, 감독 컨설팅에 대한 기술 제안 평가 결과; 건설 계약 초안, 감리 컨설턴트와 같은 교통 통신부가 승인하기 전에 EDCF 후원자의 승인을 받아야 하는 많은 단계가 있다. 따라서 2021 프로젝트 시작 시점을 이행할 없다.

Diep Bao Tuan님에 따라, 현재 프로젝트의 절차, 문서는 완료한 단계에 있다. 구체적으로 현재 My Thuan 프로젝트 관리위원회는 입찰 기록서류를 평가하고 상담, 감독 업체를 선택한다. 건설, 조립 계약자를 선택하도록 입찰에 대하여, 2021 12월에 입찰서류를 발행할 것이다. “규정에 따라, 국제 입찰에 대하여 2개월 동안 완료할 있다. 따라서 2월말, 3월초에 완료할 것이다. 따라서 My Thuan 프로젝트 관리위원회는 2022 3월에 프로젝트를 기공할 것으로 예상한다” – Diep Bao Tuan님은 알려주었다.

토지 정리를 조기 완료한다

 

1A 구성 프로젝트 시행 계획에 따라, 토지 정리는 지방들이 지역을 지나가는 도로를 시행한다. 지역을 지나가는 1A 프로젝트 소속 6,3킬로미터 도로를 건설하기 위하여, Dong Nai성은 영향을 받는 지역에서 457가구 이상의 49헥타르 이상 토지를 회수해야 한다 (378가구는 토지를 회수되고 79가구는 토지에서 자산을 회수해야 한다). 모든 면적은 Nhon Trach, Long Tan, Phu Thanh면에 속한다. 토지 정리를 시행할 있는 자본은 6,500억동이다.

Nhon Trach 인민위원회 부의장 Nguyen Huu Thanh님은 다음 알려준다, 현재까지 Nhon Trach 인민위원회는 프로젝트 지역에서 모든 가구에 보상, 지원 방안을 공개적으로 시행했다.

계획에 따라, 1A프로젝트 보상, 토지 정리를 시행하도록 경비는 Freeland 주식회사가 투자자인 주택지 프로젝트의 6,340억동 이상 토지 사용료에서 사용될 것이다 (125헥타르 ). 따라서 프로젝트의 지원, 보상 경비는 160 동이 부족하다, 현재 Freeland 주식회사는 1,850억동 토지 사용료를 납부했다.

토지 정리를 빠르게 촉진하기 위하여, Nhon Trach 인민위원회는 인민위원회, 재무청에 제안해서 가구들에 지불하도록 5,630 동을 선불하는 것을 요구한다.

기획투자청 부청장 Vo Hoang Phuong님은 다음 알려준다, 이전에 Dong Nai성은 2021 – 2025 단계에 중기간 공립 투자 자본을 사용하는 공립 투자 프로젝트 목록에 1A 프로젝트 보상, 토지 정리를 도입할 것으로 예상한다. 다만, 현재 계획에 따라, 공립 투자 방향으로 시행하는 것은 시간을 많이 보낼 것이다. 그래서 기획투자청은 Nhon Trach현이 인민회의의 결의안에 따른 보상, 지원, 토지 정리 비용을 지불하도록 자본을 선불하는 인민위원회의 방향으로 제안했다 (24 결의안은 IX, 18 회의에 인민회의가 2020 12 4일에 통과하고 Dong Nai성에서 2021년에 시행하는 토지 회수 프로젝트 목록, 배재 토지, 방사림 토지, 규모, 장소 조정 프로젝트에 대한 통과한다). “ 인민회의의 결의안에 따른 시행하면 프로젝트의 토지 정리에 대한 시간 압력을 줄이는 도움이 것이다”-Vo Hoang Phuong님은 알려주었다.

  인민위원회 부의장 Vo Tan Duc님에 따라, Dong Nai성은 Ho Chi Minh - 3순환도로 프로젝트가 빠르게 시행하기를 원한다. 왜냐하면 이것은 일반적으로 Dong Nai, 특히 Nhon Trach현이 개발할 있도록 개발을 도와주는 프로젝트이다. 프로젝트 계획을 촉진하기 위하여, 인민위원회 부의장 Vo Tan Duc님은 인민회의의 결의안을 시행하는 형식으로 1A 프로젝트의 보상, 토지 정리 구성 프로젝트를 시행할다고 동의한다. 자본에 대하여, 지방의 토지 개발 기금의 자본에서 Nhon Trach 인민위원회에 선불한다. 기획투자청은 재무청과 협력하여 인민위원회 공산당위원회와 회의하고 규정에 따른 절차를 시행하도록 상임위원회에 보고할 것이다. Nhon Trach 인민위원회는 인민위원회가 처리하고 가장 빠르게 자본을 선불해주도록 자본선불 보고서를 조기 보내야 한다.

                                                                                               Phan Anh

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60