Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

Dong Nai성은 2021년 3월에 Phan Thiet – Dau Giay고속도로 프로젝트에 대한 토지를 인계했다.


 인민위원회 부의장으로서 Vo Tan Duc 회의에서 발표한다

3 5일에 교통운송부 차관으로서 Nguyen Ngoc Dong Dong Nai성과 함께 Phan Thiet-Dau Giay 고속도로 프로젝트를 구현하여 어려움과 장애물을 제거하여 프로젝트의 건설 진행 속도를 높이는 것에 대한 회의했다.

프로젝트가 지나가고 토지를 회수해야 하는  Xuan Loc, Cam My, Thong Nhat, Long Khanh시에 따라현재Phan Thiet-Dau Giay 고속도로 건설 계약자에게 토지 취득  깨끗한 토지 할당을 위한 지상 정리는 일반적으로 90 % 이상으로 완료되었다특히 Long Khanh시에 대하여투자자에게 토지 회수를 완료하고 토지를 인계했다현재 27호구는 보상금을 여전히 받지 않는다그중에 Xuan Loc현은 11호구가 있다, Cam My현은 12호구가 있다, Thong Nhat현은 4호구가 있다일부 호구는 보상 계산 토지 가격  위치에 대해 불만을 가지고 있다현들은 보상  현장 정리 작업을  완료하기 위해 결의하고 있다또한 Phan Thiet – Dau Giay고속도로의 자재 공급원을 마련할 예정인 지역들은 지방과 중앙 정부에 허가증과 관련된 문제를 신속하게 제거하고 시간 단축을 우선시할 것을 제안했다주요 국가 프로젝트를 수행하기 토지 입찰을 조직한다.

또한교통운송부는 신속하게 시공하기 위하여 중압하압수도관정보통신 시스템 승인이동에 대한 빠르게 지원하고 해결해야 한다.​


              a4.1.jpg

 교통운송부 차관은 Nguyen Ngoc Dong 회의에서 지시한다

회의에서 교통운송부 차관으로서 Nguyen Ngoc Dong 아래와 같은 유의한다, Dong Nai성은 시공 계약자에게 토지를 인계하기 위한 2021 3월에 보장을 완료하고 토지를 개간한다. 불만 의견을 제기하고 보상금을 받지 않는 호구에 대하여, 지방은 인민이 동의하도록 동원해야 한다, 인민이 동의하지 않으면 강제할 있다. 교통운송부에 대하여, 종부는 Dong Nai성이 프로젝트를 시행하므로 영향을 받는 기술 인프라 공사를 이동하고 신속한 보상을 시행하기 위한 정책에 관한 문제를 적시 해결해야 한다.

대표단과 회의하며, 인민위원회 부의장으로서 Vo Tan Duc 아래와 같은 알려준다, Dong Nai성은 2021 3 2021 5월에 Phan Thiet – Dau Giay고속도로에 대한 토지 개간에 대한 보상을 완료할 것이다, 프로젝트 지역에 있는 전기, 수도 통신 작업을 완전히 이전할 것이다. 지방은 프로젝트를 신속하게 건설하여 지역 인민에게 유리한 조건을 조성하기 위해 토지를 양도될 건설 업체를 원한다.

                                                                            Huong Giang     ​


사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60