Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

Dong Nai성 1단계 Long Thanh공항 프로젝트에 전체 토지 양도 완료

(CTT-Dong Nai) – 1단계 Long Thanh 국제 공항 건설 투자 프로젝트 (공항) 위한 모든 토지 면적은 Dong Nai성이 프로젝트 항목을 시공하기 위한 토지 개간을 완료하고 관계자에게 양도했다

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2023-08-07.10-31-36.jpg

Dong Nai성은 1단계에 Long Thanh공항 건설 투자 프로젝트를 위한 2,500헥타르 면적 토지를 양도했다.

2,500헥타르 토지 양도

 2017년말, 2018년초에 공식적으로 “시작했어서 현재까지 Dong Nai성은 관계자에 프로젝트의 1단계에 모든 토지를 양도했다.

Long Thanh현 인민위원회 의장 Le Van Tiep은 다음과 같이 알려준다. 현재 1단계에 Long Thanh공항의 1.810헥타르 지역 모든 토지 및 722헥타르 예비 토지는 관계자에게 성공적으로 토지를 양도하고 인계할 것이다.

실제적으로 취득할 토지 면적이 넓고 토지 기록이 복잡하여 프로젝트 1단계 전체 부지의 완료 및 양도는 토지 취득, 보상, 지원 및 재정착에 참여하는 단위의 엄청난 노력을 인정한다.

Long Thanh공항은 20년 이상 전에 건설할 계획이 있었다. 그래서 20년 이상 된 토지 데이터 소스의 "노후"와 토지매입시 실제 토지이용현황과의 오차가 연속적으로 발생하여 부지정리업체는 많은 어려움과 도전에 직면해야 한다.
Long Thanh현 인민위원회에 따라 오랜 "대기" 후에 프로젝트 지역의 토지 데이터가 업데이트되거나 보완되지 않아 토지 사용의 기원과 상태에 대한 오류가 매우 혼합한다. 예를 들어 2003년 이전부터 사람들에게 발행되는 빨간 책은 현재와 같이 인쇄된 것이 아니라 보통 손으로 쓴 것이다. 동시에 토지 데이터를 관리하는 기술 시스템이 아직 낙후되어 필지의 중복 및 오배치가 많이 발생하였다.

전체 프로젝트 완료 가속화

프로젝트의 1단계에 2,500헥타르 토지 외에도 Dong Nai성도 다음 단계에 기타 2,500헥타르 토지를 계속 회수하고 개간해야 한다.

프로젝트의 나머지 면적에서 약 2천 헥타르 토지는 4,500개 가족, 개인의 사용권에 속한다. 현재까지 Long Thanh현은 4,400 건 이상에 보상, 지원 계획을 승인했다. 동시에 지난 7월 초까지 Long Thanh현은 관계자에 이 지역에서 102헥타르 토지를 양도했다.

Long Thanh공항 프로젝트 개간을 완료하는 목표를 노력하기 위해, Long Thanh현 관할 관청은 보상, 지원 계획을 승인되지 않는 프로젝트의 나머지 56건에 대한 관련된 자료 완료를 가속화하고 있다.

 Long Thanh현 인민위원회에 따라, 보상, 지원 계획을 승인되지 않는 프로젝트의 마지막 56건 중 21건은 지방이 계획을 공개한다. 나머지 35건의 경우, 보상위원회는 보상, 지원 계획을 공개하기 위한 자료를 신속하게 완료하는 데 집중하고 있다. ​​

작성자: Vi Quan

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60