Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

Dau Giay-Tan Phu고속도로 프로젝트 토지 정리 협력

(CTT-Dong Nai)-8 12일에 인민위원회 부의장 Nguyen Thi Hoang 1단계에 Dau Giay-Tan Phu고속도로 건설 투자 프로젝트 수행에 대한 보고서를 청취하기 위한 Thang Long프로젝트 관리위원회 (교통운송부), 기관, 지방과의 회의를 주재했다

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-08-12.19-23-35.jpg 

성 인민위원회 부의장 Nguyen Thi Hoang은 회의에서 결론을 발표한다.

Thang Long프로젝트 관리위원회에 따라 교통운송부는 지난 7월 말에 공사 협력 형식 (PPP)으로 1단게에 Dau Giay-Tan Phu고속도로 건설 투자 프로젝트를 승인했다. 예상에 따라 2024년 12월에 프로젝트 투자자를 선정하기 위한 입찰을 완료할 것이다.

​Dau Giay-Tan Phu고속도로 프로젝트의 길이는 60km이상이다; 기점은 Km0+000에 위치하고 1국로와 호치민시-Long Thanh-Dau Giay고속도로, Dau Giay타운, Thong Nhat현과 교차한다; 종점은 Km60+243,83 (20국로와 교차한 구역 마지막), Tan Phu현, Phu Trung면, Tan Phu-Bao Loc고속도로와 연결한다. 프로젝트 투자 총자본은 거의 9조동이다.
Dau Giay-Tan Phu고속도로는 Thong Nhat현, Xuan Loc현, Dinh Quan현, Tan Phu현을 포함한 지방의 4개 현을 경유할 것이다. 토지 정리의 경우, 378헥타르 총면적으로 완전한 규모로 토지 정리를 1회 수행할 것이다.
회의에서 Thang Long프로젝트 관리위원회는 성 인민위원회가 기관, 단체에 프로젝트를 수행하고 특히 토지를 정리하는 데 지원하는 것을 지시한다. 동시에 지방은 보상, 토지 정리, 재정착 지원위원회를 일찍 설립해서 Thang Long 프로젝트 관리위원회는 프로젝트에 토지를 정리하는 과정에서 연락하고 협력한다.

회의에서 결론을 발표하며 성 인민위원회 부의장 Nguyen Thi Hoang은 관련된 4개 지역이 토지 정리 데이터를 종합해서 기획투자청에 9월 12일 전에 보내야 한다. 기획투자청은 종합해서 성 인민위원회에 프로젝트의 토지 정리 보상 프로젝트를 승인하고 임무를 분할해서 지역은 10월 12일 전에 수행할 것이다.
또한 지방은 관련 계획을 검토하여 시행 시 계획 간의 호환성을 보장한다. 사업시행지역 불법건축물 방지를 위한 건설관리를 강화한다.
동시에 Thang Long프로젝트 관리위원회는 추가 작업을 위해 프로젝트의 부지 정리 경계 지도를 곧 구현하고 지방자치단체에 넘겨야 한다. ​

작성자: Vinh Quang

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60