Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

Bien Hoa-Vung Tau고속도로 프로젝트 토지 정리 계획 가속화 노력

(CTT-Dong Nai)-Bien Hoa-Vung Tau 고속도로 프로젝트 토지 정리 계획 보고서를 듣기 위한 회의에서 인민위원회 의장 Vo Tan Duc Long Thanh, Bien Hoa시에 향후 10 10 전에 나머지 건에 대한 보상, 지원 계획 승인을 완료하는 중점을 둬야 하는 것을 요청한다

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-10-07.09-58-01 (1).jpg

성 인민위원회 의장 Vo Tan Duc은 회의에서 결론을 발표한다.


성 인민위원회 의장은 다음과 같이 알려준다. 지방은 10월 15일 전에 프로젝트 토지를 양도할다고 국무총리에게 약속했다. 그러므로 동시에 두 지방정부는 선전을 강화하고 인민을 동원하여 공사현장을 신속히 넘겨주어야 한다. 재무부는 재정착 토지를 기다리는 동안 사람들을 위한 임시 거주 정책 시행을 안내하기 위해 지역과 협력한다. 천연자원환경부는 현장 정리 작업의 어려움을 제거하기 위해 지역을 안내한다.

성 인민위원회 담당자는 지방 토지 보상, 정리 및 재정착 지원 프로젝트 관리위원회에 기획투자청과 협력하여 Bien Hoa시 재정착 지역 2곳 건설을 곧 시작하기 위한 절차 시행을 가속화하는 것을 요청한다. 투자자는 지역으로부터 부지를 넘겨받은 후 즉시 건설을 위한 기계와 인력을 동원해 프로젝트의 긴급성을 보여야 한다. 산업통상부는 프로젝트의 전체 건설 진행에 영향을 미치지 않도록 인프라 시스템을 재배치하기 위해 관련 지역 및 단위를 조정하고 지원한다.
성 인민위원회 의장 Vo Tan Duc에 따라 시간이 부족하므로 업무에 집중해야 한다. 내부청은 모니터링하고 종합해서 10월 15일 전에 어떤 면, 동은 토지의 100%를 양도하면 성 인민위원회는 칭찬할 것이다. 반대로 어떤 면, 동은 부족한 토지를 양도하면 징계 조치를 받게 될 것이다.
회의에서 보고하며 Bien Hoa시 인민위원회 담당자는 다음과 같이 알려준다. 지역을 경유한 프로젝트의 도로의 경우, 현재까지 관할 관청은 1,500가구 총수에서 585가구에 지원 보상 계획을 승인했다. 그중에 7,090억동 금액으로 214가구에 지불했다. 현재 Bien Hoa시는 양도해야 할 59헥타르 총수에서 거의 30헥타르를 양도했다. 양도해야 할 총면적의 50%에 달한다.

Long Thanh현에서 현재까지 1구성 프로젝트에는 1.020건 중 726건에 지원 보상 계획을 승인했다. 거의 84%를 달성한다. 그중에 364건에 지불했다. 2구성 프로젝트는 1.758건 중 1.595건에 지원, 보상 계획을 승인했다. 그중에 1.083건에 지불했다.

Long Thanh현은 토지 49헥타르를 양도했다. 1구성 프로젝트에 대한 양도해야 할 총면적의 63%를 달성한다. 2구성 프로젝트에서 지역은 124헥타르 이상을 양도했다. 양도해야 할 토지 총면적의 82% 이상에 달한다. ​​​

작성자: Vinh Quang

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60