Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

Bien Hoa-Vung Tau고속도로 프로젝트 토지 정리 작업에 계속 집중

(CTT-Dong Nai)-6 29일에 인민위원회 의장 권한 Vo Tan Duc Bien Hoa-Vung Tau고속도로 프로젝트에 대한 토지 정리, 보상 수행에 관한 2번째 30 밤낮 계획을 요약하기 위해 회의를 주재했다. 인민위원회 부의장 Vo Van Phi 회의에 참석했다

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-06-30.06-57-01.jpg

성 인민위원회 의장 권한 Vo Van Phi는 Bien Hoa-Vung Tau고속도로 프로젝트에 대한 토지 정리, 보상 수행에 관한 2번째 30일 밤낮 계획을 요약하기 위해 회의를 주재했다.

지방의 보고서에 따라 조사에 대해 현재까지 관할 관청은 프로젝트 전체 100%를 완료했다. 특히 Bien Hoa시를 경유한 토지 근원을 결정한 경우, 아직 완료하지 않은 171건이 있다; Long Thanh을 경유한 토지 근원을 결정한 경우, 아직 완료하지 않은 283건이 있다.

보상, 지원 계획 승인의 경우, Bien Hoa시를 경유한 토지는 272개 토지, 2,870억동 이상 금액으로 5차를 완료했다. Long Thanh을 경유한 토지의 경우, 거의 3,800억동 총금액으로 357건에 보상, 지원 계획을 승인했다.

토지 양도에 대해, 현재까지 Bien Hoa시를 경유한 토지는 투자자에게 프로젝트 전체의 약 60헥타르 중 20헥타르를 양도했다. 양도할 필요가 있는 총면적의 33% 이상 달한다. Long Thanh현을 경유한 토지의 경우, 지역은 230헥타르를 회수해야 한 토지 총면적에서 56헥타르를 양도했다.
성 인민위원회 부의장 Vo Van Phi에 따라 현재까지 목록 작업과 토지 원산지 확인은 기본적으로 완료된 프로젝트의 어려운 작업이다. 따라서 앞으로 관련 부서에서는 보상 및 지원 계획을 준비하고 승인하는 업무에 집중해야 한다. 보상금을 지불하고 지원하고 건물을 받는다. 진행 속도를 높이려면 관련 단위에서 최근 두 차례에 걸쳐 진행된 '부지 정리 가속화 30일' 운동의 실천 정신을 지속적으로 홍보해야 한다.

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-06-30.06-57-15.jpg 

성 인민위원회 부의장 Vo Van Phi는 회의에서 발표한다.

회의 결론을 발표하여 성 인민위원회 의장 권한 Vo Tan Duc은 다음과 같이 평가한다. 책임감, 속도, 긴급성, 힘과 수단의 최대 집중, 주야간 근무 시간 조정, 휴일 근무, 토요일과 일요일에 작업해서 현재까지 지방을 경유한 Bien Hoa-Vung Tau고속도로 프로젝트 정리 작업은 일정한 결과를 얻었다. 그러나 많은 노력과 변화가 진행되고 있음에도 불구하고 6월 30일 이전에 전체 사업장을 완공하고 인계한다는 목표는 달성하지 못했다. 그러므로 앞으로 관련 단위에서는 2204년 7월에 프로젝트 건설을 위해 전체 부지를 인도한다는 목표를 달성하기 위해 더욱 집중하고 더욱 노력해야 한다. 구체적으로 업체는 7월 15일 전에 나머지 모든 경우에 보상, 지원 계획을 승인해야 한다. 이후에는 보상금 지급, 토지 인도를 위한 가구 지원, 동원 등에 주력할 예정이다. 동시에 업체는 7월 15일 이전에 가구 재정착 작업도 완료해야 한다.​​

작성자: Vinh Quang

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60