Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

Bien Hoa-Vung Tau고속도로 프로젝트 토지 인계 가속화

(CTT-Dong Nai) – 1 23일에 인민위원회 부의장 Vo Van Phi 지방을 경유한 1단계에 Bien Hoa-Vung Tau고속도로 프로젝트 토지 개간 Long Thanh국제 공항 연결 2 교통도로 (공항) (T1, T2도로) 프로젝트 지역에서 가족에 대한 재정착 상황에 대한 보고를 듣기 위한 유관 기관과 회의를 주재한다

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-01-23.22-24-40.jpg 

성 인민위원회 부의장 Vo Van Phi는 회의에서 결론을 발표한다.

1단계에 Bien Hoa-Vung Tau고속도로 프로젝트에 대한 지방 토지 개간 보상 및 재정착 지원 프로젝트 관리위원회에 따라 현재까지 구성 프로젝트 2개에서 자산, 토지 조사 작업은 거의 92%를 달성한다. 나모지 사례는 주로 확인하도록 토지 소유주를 아직 결정하지 않았다.

토지 개간 배치에 대한 자본을 정산하는 경우, 2023년 12월말까지 유관 단체는 2,770억동 이상으로 보상, 지원 계획을 승인했다. 그중에 1,730억동 이상으로 가족, 조직에게 지불했다.

지방 토지 개간 보상 및 재정착 지원 프로젝트 관리위원회는 Bien Hoa시 인민위원회, Long Thanh현 인민위원회가 토지 근원을 확인하도록 면, 동 인민위원회에 지시한다. 동시에 성 인민위원회는 유관 기관이 성 인민위원회에 보상 및 토지 회사 계획을 승인하도록 재정착  배치에 속한 가족에 재정착 지역을 상세하게 결정한다.
Long Thanh공항 연결 교통도로 2개 프로젝트 가족에 대한 재정착 배치의 경우, Long Thanh현에 따라 현재 어려움은 Loc An-Binh Son재정착 지역이 T2도로 프로젝트에서 재정착 가족에 재정착을 배치하도록 최소 재정착 토지가 부족한 것이다.
회의에서 결론을 발표하며 성 인민위원회 부의장 Vo Van Phi는 지방 토지 개간 보상 및 재정착  지원 프로젝트 관리위원회에 지속적으로 보상, 지원 계획을 승인한 가족에 금액을 지불해야 하는 것을 제안한다. 비용을 지불할 장소는 프로젝트 건설 작업을 수행하기 위해 투자자에게 양도되어야 한다. 동시에 관련 지역 및 단위와 협력하여 업무를 동시에 수행할 수 있는 규정을 개발한다.

유관 기관은 투자자에게 공공 토지, 강, 샘 교통토지, 고무 토지 면적에 대한 회수, 인계를 신속하게 완료해야 한다.

T2도로에서 가족에 대한 재정착 배치에 대해, Long Thanh현은 건설청과 협력하여 규정을 검토해서 성 인민위원회에 보고한다. ​

작성자: Vinh Quang

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60