Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

동나이성은 Bien Hoa – Vung Tau고속도로 프로젝트 계획 가속화 솔루션을 제안함

(CTT-Dong Nai) – 9 25일에 차관 Le Anh Tuan 선도하는 교통운송부의 대표단은 인민위원회와 1단계에 Bien Hoa-Vung Tau고속도로 프로젝트 계획을 회의했다. 인민위원회 의장 권한 Vo Tan Duc 지방 부문 담당자는 대표단을 환영하고 회의한다

cee598e3233bc078469434166d929839-2023-09-26.08-51-53.jpg 

성 인민위원회 의장 권한 Vo Tan Duc은 회의에서 발표한다.

교통운송부에 따라, Bien Hoa-Vung Tau고속도로 프로젝트는 국가 핵심 프로젝트이다. 다만, 현재까지 부지정리와 투자자금 지출의 진행은 여전히 더디다. 전체 프로젝트에는 5개의 건설 및 설치 패키지가 있지만 현재 아직 계약자 선정이 완료되지 않은 패키지가 1개 있다.

토지 정리에 대해, 지방은 Ba Ria-Vung Tau성에서 3성 프로젝트에서 집중한 면적의 27%를 인계할 것이다 (80%에 달한다).

cee598e3233bc078469434166d929839-2023-09-26.08-51-57.jpg 

교통운송부 차관 Le Anh Tuan은 회의에서 의견을 발표한다.

자본 정산에 관련하여 2023년에 배치한 5조1천억동 이상 총자본에서 2조7천억동 이장 정산한다, 자본 계획에서 52%에 달한다.

교통운송부 차관 Le Anh Tuan에 따라 2023년에 배치한 총자본 중 약 3조5천억동은 경제, 사회 회복 및 개발 프로그램에 속한다. 이는 2023년 말까지 지급기간만 있는 자본원으로, 경제사회 발전을 위한 동기 부여와 시기 확보를 위해 조속히 지급해야 하는 자본원이다.

회의에서 성 인민위원회 의장 권한은 교통운송부에 프로젝트 계획을 촉진하기 위한 솔루션을 제안했다. 따라서 교통운송부는 정부, 국회에 Bien Hoa – Vung Tau 고속도로 프로젝트에 재정착을 배치하도록 Long Thanh국제 공항 프로젝트의 나머지 재정착 토지 사용을 허가하는 것을 제안한다. 교통운송부는 정부에 경찰부가 국가 자본 관리위원회의 지시에 따른 프로젝트에 토지를 곧 인계하기 위한 4호 교양소 지욕에 관련된 보안-국방 토지 조정 계획을 승인하는 것을 제안한다. 베트남 고무그룹, 유관기관은 프로젝트에 토지 인계 절차를 촉진해야 한다. 교통운송부는 자원환경부가 프로젝트 시공 과정에서 재료를 공급하기 위한 2024년까지 보통 건설 자재 광업 특수 메커니즘을 계속하는 것을 제안한다. 동시에 인민에게 재정착을 배치하기 위한 Bien Hoa시, Phuoc Tan동에서 재정착 구역을 건설하도록 약 40헥타르 농지 면적 전환 문서를 곧 검토하고 승인한다.​

작성자: Vinh Quang

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60