Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

Bien Hoa폐수 처리, 배수 시스템 기술을 다시 검토한다.

5.jpg
1 펌프는 지방의 대응 자원에서 투자되는 프로젝트이다. 펌프는 수집한 물을 처리하기 위한 프로젝트와 연결하기를 기대하고 있다

국내 자본은 해외 자본을 기대한다

조기 계획에 따라, 1단계에는 Bien Hoa 폐수 처리 배수 시스템 프로젝트의 투자 자본은 66천억 동이다. 그중에 ODA대출 자본은 5 3천억동이다, 인민위원회의 대응 자본은 12천억동이다. 프로젝트는 2016 – 2026 단계에는 시행된다. 1단계에는 프로젝트는 파이프에 대한 120킬로미너 길이로 시공하고 39 m3/, 생산력으로 1 처리장을 시공한다.

현재까지 보상, 개간, 장벽 건설, 처리장의 보호집과 같은 지방의 대응 자본에서 항목 1 펌프장은 시행된다.

특히 ODA자본에서 항목에 대하여, 2019년에 건설 투자 프로젝트 관리위원회는 1 입찰 입찰 초대 기록서류 초안을 완료했다 (삼담), 아래와 같은 포함한다: 세부 설계 기록서류 작성 예산; 입찰 지원 프로젝트 시공 감독. , Jica 여전히 Agent Orange (다이옥신) 프로젝트에 미치는 영향에 대해 우려하고 있기 때문에 구현을 계속할 컨설턴트를 선택할 없다. 문제에 대하여, Dong Nai 일본 대사관은 프로젝트 지역이 다이옥신으로 오염되지 않았고 공사가 안전하다고 도는 많은 교류가 있었지만 일본은 다음 조치를 취하기로 합의하지 않았다.

담당자에 따라, 프로젝트는 가장 가능한 빨리 시행해야 한다. Dong Nai성은 오랫동안 추구하고 구현하고 싶었지만 요구에 비한 시행하고 있다. 토지 개간에 대하여, Bien Hoa시는 배포, 많은 섹션, 경로에서 완료, 아직 합의가 없으면 계속 느려질 것이다. 공사 시공에 대하여, Dong Nai성은 모니터링되는 토지와 수원이 사양을 충족하기 때문에 안전을 위해 최선을 다하고 있다. 또한, 프로젝트 지역에서 지방의 다른 많은 인프라 프로젝트가 수년 동안 실행되었다.

처리 기술을 다시 검토한다.

담당자에 따라, 성의 대응 자본이 시행한 항목들은 계속하게 시공하도록 많이 기대할 없다, 따라서 예산을 낭비된다. 구성된 항목은 연결되어 효과적으로 작동할 없다. 게다가 프로젝트가 매우 중요하기 때문에 Dong Nai ODA 대출 항목의 건설이 지불될 수없는 경우 시행하기 위해 국내 자본을 동원하는 비상 계획을 가지고 있다.

또한, 수년 폐수 처리 기술에 많은 변화가 있기 때문에 사전 자본 소스도 프로젝트의 기술을 검토해야 한다. 최근에는 일본의 단위를 포함하여 도시 폐수 처리를 위한 서비스 제공 현대 기술에 대해 지방과의 문제를 배우고 제기하기 위해 많은 업체들이 왔다. 따라서 의견을 참조한 , Dong Nai성은 정보, 관계자에게 상기 관점에 관한 문제를 보고하기 위한 자본, 처리 기술 선택을 포함한 프로젝트들을 다시 검토한다.

Nam Vu

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60