Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

Bien Hoa 1산업단지 기능 전환 계획 조사

(CTT-Dong Nai)-8 12 오후에 인민위원회 의장 권한, 부서기 Vo Tan Duc Bien Hoa 1 산업단지 기능 전환 계획을 촉진하고 어려움 해결 솔루션을 찾기 위한 유관 기관과 회의했다

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-08-12.19-27-44.jpg

성 인민위원회 의장 권한 Vo Tan Duc은 지시를 발표한다.

회의에서 보고하며 기획투자청 청장 Nguyen Huu Nguyen은 다음과 같이 알려준다. 현재 기업들의 이전 계획은 계획에 비해 느리다. 1단계에 이전해 있는 5개 기업이 있다. 10개 기업은 이전 계획이 없다. 한편, 2단계에는 이전 계획을 가진 3개 기업이 있다.

부서 및 지점 대표에 따르면 현재 가장 큰 어려움은 이전 시 기업과 근로자를 지원하는 메커니즘과 정책이다. 현재 해당 지역에는 기업 이전을 지원하기 위한 자체 메커니즘과 정책을 개발할 법적 근거가 없지만 모두 현행 일반법 조항에 따라 적용된다. 근로자를 위한 메커니즘과 정책을 구축하는 것도 어려움에 직면해 있다. 나머지 관련 작업은 아직 진행되지 않았다.

성 인민위원회 의장 권한 Vo Tan Duc은 다음과 같이 확인한다. Bien Hoa 1산업단지 기능을 도시-무역-서비스 구역 및 환경 개선으로 전환하는 프로젝트는 동나이성의 중요한 임무이다. 프로젝트가 승인된 2개월 동안 설정된 요구사항에 비해 과제 수행 진행 속도가 느린 편이다. 특히 과제를 할당한 단위가 많지만 이를 적극적으로 이행하지 않는 경우가 많다.
지방 지도자들은 책임의식을 보여주고 공동 정책을 실행하는 데 어려움을 겪지 않도록 배정된 단위를 요구한다. 단위는 작업 핵심 경로를 구축하고 부문 간 조정 메커니즘을 갖추고 월별 작업 결과, 문제 및 구현 솔루션을 평가해야 한다. 동시에 Bien Hoa 1산업단지의 기능을 전환하는 과정에서 기업으로부터 정보와 피드백을 적극적으로 수렴한다. 시행 과정에서 불명확하거나 불명확한 문제가 있는 경우, 부처 및 중앙 부서에 문의하여 지침을 받기를 원한다.

Bien Hoa 1산업단지 기능을 도시-무역-서비스 구역 및 환경 개선으로 전환하는 프로젝트에 따라 공장, 기업 이전은 2개 단계로 수행된다. 1단계에는 2024년 12월 전에 Bien Hoa 1산업단지 남부에 위치한 75헥타르 면적으로 1구역 면적에서 기업들을 이전해야 한다. 2단계에 2025년 12월 전에 산업단지의 나머지 면적에서 위치한 기업들을 이전해야 한다. ​

작성자: Bao Nguyen

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60