Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

Bien Hoa 1공단 기능 전환 프로젝트 지시위원회 설립

a5.jpg
비서 Nguyen Hong Linh님은 회의에서 지시를 발표한다

따라서 인민위원회는 상임위원회에 토지 정리, 보상, 프로젝트에서 호구 이전, 구역에서 프로젝트 시행 2가지 주요 문제를 시행하기 위한 Bien Hoa 1공단 기능 전환 프로젝트 지시위원회 설립 목록을 빠르게 제출한다. 동시에 인민위원회는 프로젝트를 시행하기 위한 2가지 문제를 시행한다, 그중에 프로젝트를 빠르게 시행하기 위한 적절하게 선택하도록 문제의 유리함, 어려움을 분석한다. 프로젝트에서 어떤 구역이 국립 예산에서 투자하고 어떤 민간 구역이 시행하도록 능력을 충족하는 기업을 초대하는 투자하는 명확한다.

상임위원회 부비서 Ho Thanh Son님은 아래와 같은 강조한다, Bien Hoa 1공단 기능 전환 프로젝트는 매우 지연하게 시행한다, 부문, 지역들이 협력하지 않고 2025년까지 완료하지 못한다. 따라서 인민위원회는 다시 고려해서 솔루션을 찾고 프로젝트를 빠르게 시행하고 Bien Hoa도수 구역에 역점을 만들고 Bien Hoa 지방에 경제, 사회를 개발하는 기여한다

a5.1.jpg
인민위원회 의장 Cao Tien Dung님은 Bien Hoa 1 공단 기능 전환 투자에서 2가지 문제를 제안한다

상기 프로젝트에 관련되며, 인민위원회 의장은 아래와 같은 알려준다, 현재 Bien Hoa 1공단 기능 전환 프로젝트는 원활했다. 인민위원회는 Bien Hoa 1 공단에서 해외 기업과 회의하고 모든 기업은 다른 곳에 생산 공장을 이전하는 동의했다. 따라서 인민위원회는 결정서를 발행한다, 2022 말에 Bien Hoa 1공단에서 모든 기업들이 이전해야 하는 마지막 기한이다. 동시에 인민위원회는 프로젝트를 빠르게 시행할 있도록 2가지 문제를 제안했다: 프로젝트에 투자자를 선택하는 입찰한다; 나머지 토지에 정리하는 수입하도록 공공 토지를 입찰한다. 다만, 프로젝트에 투자자를 선택하는 입찰하면 유리할 것이다, 왜냐하면 지방이 토지를 보상하고 투자자에게 인계하는 투자 기록서류를 완료하기 위한 예산에서 지출해야 하기 때문이다, 따라서 프로젝트는 빠르게 시행할 것이다.

기획투자청의 보고서에 따라, Bien Hoa 1공단은 324헥타르 면적으로 1960년대 이후에 형성되었다. 2009 10 7일까지 정부는 도시, 상업, 서비스 구역으로 Bien Hoa 1공단 기능 전환 정책을 동의하는 것에 대한 307/TB-VCP 공문서를 발행했다. 다만, 정책이 어려움을 겪고 경비가 부족하므로 프로젝트는 수년간 지연된다

a5.2.jpg
 Bien Hoa 인민위원회 의장은 프로젝트에서 보상을 발표한다

Bien Hoa 인민위원회 의장 Nguyen Huu Nguyen님은 아래와 같은 알려준다,  프로젝트는 생산하도록 공단에서 토지를 임대하는 263호구 많은 기업의 토지를 보상하고 정리해야 한다. 현재까지 Bien Hoa시는 50호구 이상 토지를 보장하고 정리한다, 200호구 이상은 토지, , 농작물, 기타 자산 보상 계획을 작성해야 한다, 호구들에 지불해야 하는 금액은 3천억 베트남동이다. Bien Hoa시는 Phuoc Tan, Long Binh 프로젝트 주변 구역에서 호구들에 재정착 구역을 준비했다. 유효하는 공단에서 토지를 임대하는 기업들은 토지를 회수하도록 지원을 고려할 것이다.

   Phan Anh


사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60