Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

Bao Loc-Song May 220 kV 전선 프로젝트에 토지의 문제 제거

(CTT-Dong Nai)-5 22 오후에 인민위원회 부의장 Vo Van Phi 지방에서 Bao Loc-Song May 220 kV전선 프로젝트 보상, 정리 수행 토지 사용 계획, 위치 업데이트에 관한 남부 전기 공사 프로젝트 관리위원회와 협력한다

​​378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-05-22.16-59-57.jpg

성 인민위원회 부의장 Vo Van Phi는 회의에서 결론을 발표한다

남부 전기 공사 프로젝트 관리위원회의 보고서에 따라 프로젝트의 길이는 117km이상이다. 1조 동 이상 투자 총금액으로 324개 이상 기둥을 포함한다. 동나이성에서 프로젝트는 성 인민위원회가 4대 Tan Phu현, Dinh Quan현, Thong Nhat현, Trang Bom현의 2030년까지 토지 사용 계획에서 공사 면적, 목차를 결정하고 경로를 협상했다. 다만, 현 수준으로 2030년까지 토지 사용 계획 시점에는 이러한 프로젝트는 자세한 설계가 있어서 토지 사용 계획 지도에서 기둥을 아직 결정하지 않았다.

남부 전기 공사 프로젝트 관리위원회는 상기 4대 현 인민위원회에 보상 작업 수행을 위한 기반으로 토지 이용 계획 지도에서 토지 취득 부두 기초 위치를 업데이트할 수도록 자원환경청, 성 인민위원회에 보고하는 것을 제안한다. Tan Phu현, Dinh Quan현, Thong Nhat현 인민위원회는 곧 토지 가격을 완료하고 피해 가구에 비용을 지불하여 부지 정리를 위한 토지 복구 통지서를 발행할 수 있는 보상 계획을 수립한다. Trang Bom현 인민위원회는 성 인민위원회에 토지 회수 통지서를 발행하기 위한 2023년에서 2024년까지 토지 사용 계회 전환을 허가한다. 절차를 해결하는 과정에서 2024년 제3분기에 전력 공급 일정을 충족하기 위한 구가에 운동한다. 

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-05-22.17-00-06.jpg 

남부 전기 공사 프로젝트 관리위원회 부사장 Dang Chien Thang은 문제를 보고한다.

상기 보고서, 제안을 통하고 지역의 교환을 경청한 후, 성 인민위원회 부의장은 자원환경청에 할당하여 4대 현 인민위원회, 남부 전기 공사 프로젝트 관리위원회와 협력하여 토지 회수 기둥 위치를 종합한다. 자원환경청은 인민위원회에 보고하도록 관련 규정을 조사한다: 성 인민회의에 토지 회수 프로젝트를 제출해야 하면 다음 7월 회의에 제출하도록 절차를 빠르게 수행해야 한다; 성 인민회의에 제출할 필요가 없으면 토지 회수를 수행하기 위한 2030년까지 토지 사용 계획 지도에 기둥 위치를 업데이트하는 것을 고려한다. ​​​

작성자: Phan Anh

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60