Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

9월에 Vinh Tan폐기물 발전 프로젝트 환경 세부 계획 및 보고서 완료

(CTT-Dong Nai)-8 20일에 인민위원회 부의장 Vo Van Phi 민관 합작 투자 사업-PPP방식으로 Vinh Cuu, Vinh Tan면에서 발전 생활 폐기물 처리장 프로젝트 연구 보고서에 관한 LE DELTA 주식회사 (투자자) Vinh Cuu, 기관, 부처와 회의했다 (이하 Vinh Tan폐기물 발전 프로젝트라고 한다).

969f4adfde97937c8a6ce6cbf90a9e87-2024-08-21.14-20-50.jpg

성 인민위원회 부의장 Vo Van Phi는 회의에서 결론을 발표한다.

기획투자청 부청장 Phan Trung Hung Ha에 따라, 현재까지  Vinh Tan폐기물 발전 프로젝트 타당성 연구 보고서는 여전히 완료하지 않았다. 성 인민위원회의 계획에 비해 2개월 동안 느리다. 이러한 프로젝트의 3가지 주요 문제가 있다: Vinh Cuu현 1/500비율 세부 계획은 아직 작성을 완료하지 않았다. 자원환경부에 심사하도록 환경 영향 평가 보고서 문서는 아직 승인되지 않았다. 상기 2가지 문제대문에 투자자 선정 임무는 느리고 있다.

성 인민위원회 부의장 Vo Van Phi는 다음과 같이 알려준다. 이는 환경적으로 중요한 대규모 프로젝트이므로 주정부는 이를 곧 시행하기를 원한다. 그러나 2년 가까이 제품도 없고 타당성 조사보고서도 나오지 않았고 투자자도 선정되지 않았다. 이러한 책임은 기획투자청, 자원환경청, Vinh Cuu현 인민위원회 및 LE DELTA 주식회사에 속한다.

성 인민위원회 담당자는 투자자에게 다음을 요청한다. 진지하고 책임감 있게 기술설명문서를 준비하여 성의 과학기술평가위원회에 제출한다. 과학기술문서를 구비한 후 환경영향평가 보고서를 환경자원부, 천연자원환경청에 제출한다. 전연자원환경청은 투자자에게 상담하고 지원해서 9월에 이러한 임무를 완료한다.
계획의 경우, Vinh Cuu현 인민위원회는 투자자 선정 입찰 과정으로 수행하고 지방 예산을 배치해서 9월에 1/500 세부 계획 임무를 수행한다.
Vinh Tan폐기물 프로젝트는 성 인민회의가 2022년 9월 22일에 제28/NQ-HĐND호 결의안에서 투자 정책을 승인되었다. 프로젝트의 투자 총자본은 2조3천억동이다. 2대 단계로 구성된다: 1단계에는 처리 용량이 800톤/일이다. 발전이 20MW이다. 2단계에는 용량은 1조2천톤/일로 늘리고 발전이 30MW에 달한다.​

작성자: Phan Anh

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60