Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

6월 30일 전에 Bien Hoa-Vung Tau고속도로 프로젝트 토지 개간 완료

(CTT-Dong Nai) 2 16일에 인민위원회 의장 권한 Vo Tan Duc 국무총리의 지시에 따른 계획을 보장하기 위한 시공 투자자에게 토지 보상, 인수인계 솔루션을 촉진하고 Bien Hoa-Vung Tau고속도로 프로젝트 토지 개간, 보상 계획 보고서를 경청하도록 유관 기관과 회의를 주재했다. 인민위원회 부의장 Vo Van Phi 회의에 참여한다

85242ceb04302a48181f67da8fb0bfd1-2024-02-16.21-49-33.jpg 

성 인민위원회 의장 권한 Vo Tan Duc은 회의에서 발표한다.

지방 토지 개간 보상 및 재정착 지원 프로젝트 관리위원회에 따라 Bien Hoa-Vung Tau고속도로 프로젝트, 1호 구성 프로젝트에 대해 현재까지 회수할 필요가 있는 총면적 96%를 검사했다. Long Thanh현 인민위원회 및 Bien Hoa시 인민위원회는 1.200억동 이상 금액으로 47건에 보상, 지원 계획을 승인했다.

2호 구성 프로젝트에 대해 현재 회수할 필요가 있는 토지 면적 92%를 검사했다. Long Thanh현 인민위원회는 1.880억동 이상 금액으로 99건에 보상, 지원 계획을 승인했다. 동나이성은 현재 프로젝트를 진행하기 위한 30헥타르 이상을 투자자에게 인계했다.
지방 토지 개간 보상 및 재정착 지원 프로젝트 관리위원회에 따라 토지회복, 보상, 지원을 이행하는 과정에서 일부 토지의 사용자가 확인되지 않는 등 큰 어려움에 직면해 있다. 토지 원산지 확인을 위해 지방자치단체에 보낸 서류는 불완전하여 여러 차례 반송됐고 가구용 주택 건설 시기를 판단하는 데도 많은 시간이 걸렸다.

85242ceb04302a48181f67da8fb0bfd1-2024-02-16.21-49-37.jpg 

성 인민위원회 부의장 Vo Van Phi는 회의에서 발표한다.

회의 결론을 발표하며 성 인민위원회 의장 권한 Vo Tan Duc은 다음과 같이 알려주었다. 지난 2월 13일에 지방과 회의하고 검사할 때, 국무총리 Pham Minh Chinh은 앞으로 6월 30일 전에 Bien Hoa-Vung Tau고속도로 프로젝트 토지 개간을 완료해야 하는 데 요청한다. 그래서 업무 용량은 큰 시간 동안 수행해야 한다. 유관기관은 정부에게 약속하기 위한 과제를 최대 수행해야 하는 데 집중해야 한다. “프로젝트 토지 개간을 수행하는 책임자팀, 단위는 수행 계획을 철저히 회의한다. 어려우면 해결해야 한다. 누구가 수행하지 않으면 한쪽으로 선다. 토요일, 일요일, 공휴일을 포함한 3교대로 일해야 한다"-성 인민위원회 의장 권한 Vo Tan Duc은 강조한다. 

85242ceb04302a48181f67da8fb0bfd1-2024-02-16.21-49-13.jpg 

성 인민위원회 의장 권한 Vo Tan Duc은 회의에서 결론을 발표한다.

성 인민위원회 의장 권한 Vo Tan Duc은 성 인민위원회 사무소가 내무청에 Bien Hoa – Vung Tau고속도로 프로젝트 토지 개간 검사를 통지하는 것을 요청한다. 과제를 잘 완료한 개인, 단체에 포상한다. 동시에 6월 30일 전에 프로젝트 개간 완료인 최고 목표로 과제를 완료하지 않는 개인, 단체를 엄격히 처리한다. ​​​

작성자: Vinh Quang

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60