Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

6월에 지방들은 북남 고속도로에서 토지 개간을 완성해야 한다

QH.jpg
인민위원회 부의장으로서 Nguyen Quoc Hung은 Dong Nai성에서 프로젝트 계획을 통보한다

교통운송부의 보고서에 따라, 동쪽 북남 고속도로 프로젝트에 대하여, 우선 1.187/160억 동 총 투자 자본으로 13성 (Ninh Binh, Nam Dinh, Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Quang Tri, Thua Thien - Hue, Khanh Hoa, Ninh Thuan, Binh Thuan, Dong Nai, Tien Giang 및 Vinh Long)을 지나가는 654km 길이로 11대 구성 프로젝트를 투자해야 한다, 그중에 3대 프로젝트는 공공 투자 자본으로 투자하며 8대 프로젝트는 PPP형식으로 투자한다. 토지 개간 경비는 약 124.000억동이다, 토지 회수 면적이 약 4.800헥타르이다. 프로젝트는 3.690호구에 대한 재정착해야 하며 기술 공사를 이동해야 한다.


GTVT1 (1).jpg
교통운송부 장관으로서 Nguyen Van The는 회의에서 주재한다

현재까지 토지 개간 계획은 약 70%에 달한다, 교통운송부는 지방들이 2020년 2/4분기 말에 프로젝트 토지를 인계해야 하는 것을 요청한다, 동시에 동쪽 북남 고속도로 프로젝트의 큰 공공 투자 자본을 결산하는 임무이다; 지방들은 금년 6월에 계획을 충족하기 위한 토지 개간 용량 완성에 대한 상세한 계획을 구축해야 한다; 교통운송부가 경비를 보충하기 위한 실제 상황에 따른 토지 개간 경비를 정확하게 기재한다; 2020년 2/4분기에 남은 82대 재정착 지역을 건설하기 위한 절차를 신속하게 완성해야 한다; 조사를 완성하고 보상 정책을 승인하고 공사를 이동하기 위한 기술 인프라 사용자, 소유주와 협력해서 계획에 따른 토지를 인계할 것이다.

Dong Nai성에서 프로젝트는 51,5km 길이로 Xuan Loc현, Cam My현, Thong Nhat현, Long Thanh시를 지나간다, 그중에 Xuan Loc현을 지나가는 길이는 29km이다. 현재 Cam My현, Thong Nhat현, Long Thanh시는 토지 개간을 알반적으로 완성한다 (91%에 달한다), 특히 Xuan Loc현은 보상 절차를 수행하도록 집중하고 있다, 요구하는 교통운송부의 계획에 따른 완성할 것으로 예상된다.

Quoc Khanh

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60