Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

4월에는 Nhon Trach 3, 4 발전소 건설을 위해 토지가 할당되었다.

(CTT-Dong Nai) - 3 29, 인민위원회 부위원장 Vo Van Phi Nhon Trach 3 4 발전소 프로젝트의 구현 상태, 송전 프로젝트의 공장 용량 출시와 관련하여 에너지 부문(운영 위원회) 중요한 국가 핵심 프로젝트, 프로그램 프로젝트에 대해 국가 운영 위원회와 실무 진행했다.

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-03-29.15-20-04.jpg 

성 인민위원회 부위원장 Vo Van Phi가 회의를 결론란다.

회의에서 베트남석유발전공사의 Dao Duy Giang 부사장은 Nhon Trach 3 발전소와 Nhon Trach 4 발전소는 각각 2024년 11월과 2025년 5월에 상업용 전기를 생산한다고 말했다. 현재 문제는 아직 토지 임대 계약을 체결하지 않았다는 점이다. Ong Keo 산업단지의 인프라 투자자가 건설을 허용하지 않아 프로젝트의 주요 경로에 있는 상자 암거 항목이 일시적으로 중단되고 있다. 이로 인해 전력 구매 계약 체결 속도가 느려지고 대출금 지급이 중단될 위험이 있다.

발전소의 용량을 방출하기 위한 송전사업과 관련하여, 국가전력송전공사의 부사장인  Bui Van Kien은 가장 큰 문제는 Nhon Trach 지구의 건설 계획 및 토지 이용 계획과 동기화되지 않는 것이라고 말했다.

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-03-29.15-20-17.jpg 

에너지 분야의 중요한 국가 업무, 프로그램, 프로젝트를 담당하는 국가 운영위원회 사무차장인 Hoang Trong Hieu 씨는 회의에서 의견을 제시한다.

운영위원회 사무차장인 Hoang Trong Hieu 씨는 이것이 남부의 안전한 전력 공급과 국가 에너지 안보에 기여하는 대규모 에너지 프로젝트라고 말했다. 이 프로젝트는 상업용 전기를 생산할 수 있는 기간이 몇 달밖에 남지 않았지만 송전망이 동기화되지 않았다.

Hieu씨는 2024년 3월 중순 운영위원회 회의에서 Tran Hong Ha 부총리의 최종 통지에 따라 내용을 이행하도록 지방에 요청했다. 구체적으로 2024년 4월 토지 할당을 보장하고 토지 임대 계약을 체결하며, 공장의 전체 용량 방출을 보장하기 위해 전력망 프로젝트 건설을 배치하기 위해 곧 현장을  할당한다.

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-03-29.15-20-25.jpg

에너지 분야의 중요한 국가 및 주요 프로젝트, 프로그램 및 프로젝트에 대한 국가 운영 위원회는 Nhon Trach 3, 4 발전소 프로젝트 송전 프로젝트 실제 시행 점검한다


성 인민위원회 부위원장 Vo Van Phi는 최근 성에서 많은 회의를 열고 많은 지침 문서를 발행했고 총리에게 문제 해결을 제안했지만 여전히 속도가 느리다고 말했다. 지방은 2024년 4월 토지 할당을 할 것으며, 해결책은 환경자원부가 직접 또는 간접적인 토지 임대 계획에 동의하기 위해 도당위원회의 승인을 요청하는 문서 초안을 작성하는 것이다. 계획 문제와 관련하여 건설부는 건설부의 의견에 대한 서면 설명에 대해 도인민위원회에 자문하여 Nhon Trach 신도시 지역의 일반 계획에 대한 지역 조정을 곧 총리에게 제출하도록 한다.

지방은 건설부가 Nhon Trach 신도시 지역의 일반 계획에 대한 지역 조정을 승인하기 위해 곧 평가하고 총리에게 제출하도록 지시할 것을 위원회 사무실에 제안했다. 지역 계획 조정과 병행하여 주정부가 보상 및 부지 정리 작업을 수행할 수 있도록 제안했다.​​

작성자: Phan Anh

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60