Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

4월에 Long Thanh공항 재정착 지역을 착공한다

PhoThutuongTDD.jpg

부 국무총리로서Trinh Dinh Dung (흰 셔츠) 및 지방 담당자, 단체는 Loc An – Binh Son 재정착 지역을 검사한다 – K. Gioi

Dong Nai성 인민위원회의 보고서에 따라, 프로젝트를 승인하는 날로부터 현재까지 업무 수행 계획을 상세하게 설명한다. 또한, 성 인민위원회는 금년 4월에 Long Thanh공항 재정착 지역 프로젝트를 착공하도록 국무총리에게 약속한다.

왜 02대 재정착 지역에서 인프라를 지연하게 수행할까? 

국무총리가 2018년 11월 06일에 제1487/QĐ-TTg호 결정을 승인된 후, Dong Nai성 인민위원회는 2018년 12월 06일에 제13435/KH-UBND호 계획서를 제정한다, 그중에 구체적으로 계획을 결정하고 각 단체, 기관에게 업무를 분할한다. 매주 분야를 담임하는 성 인민위원회 부의장은 업무 보고서를 들어 문제를 처리하고 업무를 재촉하며 매월 원영위원회는 업무를 총체적으로 파악하고 발생한 어려움을 처리한다. 

THCS 30690 m2 Lo II-TH-2 (2).jpg

Loc An –Binh Son재정착 지역에서 중학교 배경 – K.Gioi


성 인민위원회 담당자에 따라, 수행하는 과정 중, 어려운 문제들은 발생해서 처리하기 위한 시간이 필요해야 한다. 구체적으로 아래와 같다: Loc An – Binh Son재정착 지역 외부 폐수 도랑을 조정한다. 조사를 통하여, 재정착 지역 도랑을 적합하게 조정해야 한다. 따라서 환경 영향 평가 보고서, 타당상 연구 보고서에서 조정해야 한다. 그리고 시공 도면 기록서류 입찰 용량을 발생해서 프로젝트 기록서류 작성 시간을 지연한다.

뿐만 아니라 정부의 건설 투자 비용 관리에 대한 의결 변경 문제도 프로젝트, 수행에 영향을 미친다. 구체적으로 2019년 8월 14일에 정부는 2019년 10월 01일에 유효하는 건설 투자 비용 관리에 대한 제68/2019/NĐ-CP호 의결을 제정한다, 건설부는 2020년 2월 15일에 유효하는 10가지 지침서 사령을 제정한다. 아무리 건설부는 2019년 11월 07일에 제2639/BXD-KTXD호 문서를 제정한다, 즉 정부 2015년 3월 25일에 제정한 제32/2015/NĐ-CP 호 의결에서 단가 및 규정수준에 따른 처리를 허용하는 Dong Nai성 인민위원회의 건의를 동의한다. 단 규정 수준을 조사한 후, 제32/2015/NĐ-CP호 의결에서 규정하는 비용은 제68/2019/NĐ-CP호 의결에서 규정하는 비용보다 크다. 그때, 제68/2019/NĐ-CP호 의결 규정에 따른 단가 및 규정 수준을 제정하려면 3개월 - 5개월이 걸리므로 건설 구조가 있는 구성 프로젝트 시간을 연장한다. 

프로젝트에 일반적으로 영향을 미치는 조직 및 개인에게 징계할 것이다.

국무총리에게 보내신 보고서에 따라, Dong Nai성 인민위원회는 아래와 같은 명기한다. 지방은 2대 Loc An – Binh Son 재정착 지역 소속 건설 구조가 있는 4대 구성 프로젝트 , 3대 구역, Binh Son 재정착 프로젝트를 적극적이고 주동하게 작성하고 검토하고 승인한다. 단 위에 객관적인 이유때문에 프로젝트 기록서류 수행 시간을 지연시킨다. 계획을 보장하기 위하여, 성 인민위원회는 지속적으로 Long Thanh공항에서 이민하기 위한 2대 재정착 지역을 수행하는 것을 지시하며  Long Thanh공항 프로젝트에 알반적으로 영향을 미치는 조직, 개인에게 징계한다. 동시에 Loc An – Binh Son 재정착 지역 프로젝트는 2020년 4월에 착공하고 2020년에 인프라를 완성하여 프로젝트의 단계1내에 이민하고 (1.810ha) 2021년 연초에 Long Thanh공항을 착공하도록 토지를 인수인계한다 (단계1).

bc.jpg


정부에게 보내신 Dong Nai성 인민위원회의 보고서 – K.Gioi


수행 계획서에 따라, 이런 2개월 말에 우선되는 5개의 입찰 패키지에 대하여, 건설청은 우선한 5대 항목의 조정 예산을 심사한다, 2월 말에 성 인민위원회는 조정 예산을 승인한다. 3월 초에서 2020년 4월 하반기 말까지 시간 동안 (48일) 입찰 캐피지에 대한 계약자를 선택할 것이다. 4월 23일에 착공하고 금년 12월에 입찰 패키지를 완공할 것이다. 나머지 입찰 패키지에 대하여, 2020년 5월에 착공하고 12월에 완공할 예상한다. 

phoicanhTH2.jpg

Loc An – Binh Son 재정착 지역에서 중학교 배경 – K.Gioi



주민에게 재정착 토지를 인수인계하고 주택지를 건설하고 종교 공사를 건설하는 것은 2020년 8월에 완공할 예상한다 (우선 입찰 패키지를 착공한 후 120일이다).      

            Khac Gioi

 

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60