Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

순환도로 3 프로젝트 소속 Tan Van – Nhon Trach도로 착공 계획을 보장한다

aa4.jpg
16,3km 길이로 My Phuoc – Tan Van도로는 건설을 투자하고 사용한 순환도로 3 프로젝트 소속 4 도로에서 유일한 도로이다

 

토지 개간에서 자본을 찾는다

순환도로 3 프로젝트는 국무총리가 2011년에 승인되고 2013년에 조정된다. 계획에 따라, 순환도로 389,3km 길이로 4 도로로 구성된다. 현재까지 My Phuoc – Tan Van 도로 (16,3km 길이) Binh Duong성이 완공되고 사용된다. 나머지 길이에 대하여, 투자 정책을 승인한 10 동안, 현재까지 여전히 시공하지 못한다. 순환도로 3 시공하는 과정에서 지연되는 주요 이유는 토지 정리를 위한 자본이 부족하기 때문이다.

투자가 계획에 비한 지연하기 때문에 2020년말까지 국무총리는 교통운송부가 타당성 보고서를 작성하고 프로젝트의 나머지 도로에 대한 투자 정책 시행 경정서를 정부에 제출하고 국회에 보고한다. 자본 관리 동원에 적절하기 위하여, 현재 프로젝트는 1A, 1B 2 (1도로), 3 (3도로) 4 (4도로) 소형 프로젝트로 구성될 것이다. Dong Nai성에 대하여, 분리한 , 순환도로 3 프로젝트는 1A 소형 프로젝트 2소형 프로젝트 소속 2A도로를 포함한 지방에서 시공할 2 수형 프로젝트가 있다.

현재 1A소형 프로젝트는 교통운송부가 5 3천억동 투자 총자본으로 타당성 보고서를 승인됐다, 한국 정부의 ODA대출 자본 대응 자본을 사용한다.

1A프로젝트의 총길이는 8,75km이다, 25B 도로에서 Ho Chi Minh – Long Thanh – Dau Giay고속도로로 늘어진다. 처음 도로는 Nhon Trach 소속 25B도로와 교차하며 마지막 도로는 Thu Duc (Ho Chi Minh)에서 Ho Chi Minh – Long Thanh – Dau Giay 고속도로와 교차한다. 그중에 지방을 지나가는 도로의 길이는 6,3km이다.

Nhon Trach 인민위원회에 따라, 1A 프로젝트는 Long Tan Phu Thach면을 지나간다, 프로젝트를 건설하기 위한 회수해야 하는 토지 면적은 49헥타르 이상이다, 영향을 받는 지역에서 살고 있는 457호구가 있다 (회수되는 토지가 있는 378호구, 토지에서 자산이 있는 79호구가 있다). 현재까지 Nhon Trach 인민위원회는 381호구에게 보상, 지원 방안을 공표했다. 나머지 호구에 대하여, 지방은 보상, 지원 방안을 완료하기 위한 절차, 계획을 촉진하고 있다.

2021 4월에 교통운송부가 프로젝트 관리를 맡기는 기업으로서 My Thuan프로젝트 관리위원회와 회의에서 인민위원회는 아래와 같은 알려준다, 1A 프로젝트에 대한 토지 정리를 위한 경비는 1 이상이다. 다만, 가격을 확인할 , 1A 프로젝트에 대한 토지 정리를 위한 경비는 6 5천만 동이다.

1A 프로젝트에 대한 토지 정리에서 3 5천만 동을 감소하는 것을 설명하며, Nhon Trach 인민위원회 부의장은 아래와 같은 알려준다, 이전에 가격을 확인할 , Nhon Trach 토지 개발 센터는 보상금, 지원금을 포함한 예비 경비를 계산한다 (농업을 직접 생산하는 호구들에 대한 일자리 전환 1,5), 추산 경비는 1 이상이다. 다만, 현재 공식적으로 가격을 확인할 , 프로젝트 지역에서 농업 토지 면적은 많이 감소하므로 프로젝트에 대한 토지 정리를 위한 경비는 많이 감소하고 현재 6 5천만동이다.

착공 계획을 보장하기 위한 경주한다

My Thuan 프로젝트 관리위원회 사장으로서 Tran Van Thi 아래와 같은 알려준다, 순환도로 3 프로젝트 소속 Tan Van – Nhon Trach도로, 1A수형 프로젝트는 2021 3기에 착공할 것으로 예상한다.

2021 2월에 My Thuan 프로젝트 관리위원회는 Pyunghwa Engineering Consultant Ltd회사 (한국) 기술 설계 상담 계약서를 체결하고 입찰을 지원했다. 지난 시간 동안, 상담 회사는 조사하고 설계했다. “상담 회사는 2021 6월에 설계를 작업을 완료할 것으로 예상한다. 다음에 My Thuan 프로젝트 관리위원회는 설계를 승인하고 추산하고 입찰 문서를 작성할 것이다. 조립 입찰, 상담, 감찰 패키지는 2021 3기에 착공하고 프로젝트는 2021 3기말 또는 2021 4기초에 착공할 것으로 예상한다” – Tran Van Thi 알려주었다.

프로젝트 착공 시간을 보장하기 위하여, Tran Van Thi Dong Nai, Ho Chi Minh시가 제기한 계획을 충족하기 위한 토지 정리에 자본을 배치하는 것을 제안한다.

Dong Nai성에 대하여, 계획에 따라, 프로젝트의 토지 정리를 위한 자본은 Nhon Trach현에서 Freeland 주식회사가 납부하는 주택가 프로젝트의 토지 사용료 수금에서 사용할 것이다. 현재 기업은 1,850 토지 사용료를 납부했다, 따라서 1A 프로젝트의 토지 정리를 위한 자본은 1,100 동이다 (Freeland 주식회사가 납부한 토지 총사용료에서 60%). 따라서 부족한 토지 정리를 위한 자본은 5,400 이상이다.

프로젝트 계획을 보장하기 위하여, 인민위원회 부의장으로서 Vo Tan Duc 지방의 관할 관청들이 규정을 종합하고 인민위원회에 보내는 것으로 요구한다, 인민위원회는 토지 정리를 위한 인민회의 상임위원회에 제출할 것이다. 특히, Nhon Trach 인민위원회는 프로젝트의 토지 정리 계획을 계속하게 촉진해야 한다.

                                                                                                         Phan Anh

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60