Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

25B지방 도로 개선 계획 가속화

(CTT-Dong Nai)-25B도로는 Nhon Trach 산업 단지로 이동하는 주요 경로이므로 매일 경로에는 많은 트럭과 컨테이너 트럭이 지나가고 있다. 특히 직장인들이 출근하고 교대를 마치고 퇴근하는 출퇴근 시간에는 많은 인파가 몰리면서 교통체증이 자주 발생한다.

cee598e3233bc078469434166d929839-2024-10-14.09-56-10.jpg

차량은 Hiep Phuoc삼거리를 통과할 때 조밀하다 (Nhon Trach현)

위와 같은 상황에 직면하여 지역 주민들은 물론 이 지역의 교통 관계자들은 도로가 개선되고 확장되어 여행이 더욱 편리하고 안전하게 이루어지길 바란다.

교통체증이 자주 발생한다

최근 Nhon Trach현 인민위원회는 성 인민위원회에 제안하여 관할 관청에 자본을 배청해서 지방 교통 공사 건설 투자 프로젝트 관리위원회는 Nhon Trach현 중심지에서 51국로까지 지방 도로 개선 프로젝트를 곧 착공한다.
Nguyen Thi My (Nhon Trach현, Long Tan면)는 다음과 같이 알려준다. 매일 아침 6시 30분부터 7시 30분경에는 25B도로에서 교통체증이 자주 발생한다. 대형차량과 소형차량이 뒤섞여 있어 보행자의 통행이 매우 어렵다.

“이 도로는 개선되고 확장되었다. 저와 도로 양쪽에 사는 사람들은 매우 행복한다. 하루빨리 도로가 개통되고 완성되어 사람들이 편리하게 이동할 수 있기를 바란다" My는 말했다.

건설한 도로를 곧 준공하기를 원해서 Nguyen Quang Dang (Nhon Trach현, Phu Dong면)은 다음과 같이 알려준다. 도로가 완성되면 여행은 더 안전해질 것이다. 현재 25B 도로의 교통 수요는 높지만 도로가 작고 좁기 때문에 여행 수요와 지역 경제 발전을 충족하지 못하고 교통 안전이 보장되지 않았다.

 
계획을 가속화한다

Nhon Trach현 인민위원회에 따라 Nhon Trach현 중심지에서 51국로까지 25B도로는 지구센터로 향하는 관문도로여서 조만간 투자와 개선이 필요하다.
Nhon Trach현 담당자는 다음과 같이 알려준다. 프로젝트 현장의 경우, 현장 면적의 약 80%가 깨끗하다. 나머지 지역의 경우 Nhon Trach현 Long Thanh현은 부지 정리를 완료하고 일정에 따라 건설 부서에 인계하기로 약속했다. 그러나 프로젝트 실행 과정은 기존 기술 인프라 작업을 이전하는 데 어려움과 장애물에 직면해 있다.

구체적으로 동나이 급수 주식회사가 관리하고 운영한 현유 D600, D800 급수관의 경우, D800 급수관의 강화 및 보호 조치 추정 비용과 25B 도로의 기존 D600 급수관 이전 비용은 1,030억동 이상에 달한다.
한편, 프로젝트의 건설 견적은 전체 투자에 근접하고 있다. 이러한 이전 및 보강 비용을 추가하면 2024년에 전체 프로젝트 투자를 초과하게 되어 투자 정책을 신속하게 승인하지 못하고 할당된 자본을 지출하게 된다.

“Nhon Trach현 중심지에서 51국로까지 25B도로 개선은 많은 사람들이 기대하고 있는 프로젝트이다. 확장된 도로는 사람들의 여행에 매우 편리할 것이며 교통사고를 줄이는 데 도움이 될 것이다. 동시에 상품 운송을 용이하게 할 뿐만 아니라 Nhon Trach현과 인근 지역을 연결할 것이다" Nguyen Quang Dang (Nhon Trach현, Phu Dong면)은 제안했다.​​

작성자: Nhat Huy

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60