Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

2개 국가 핵심 교통 프로젝트에 대한 토지 정리 계획 촉진 중점

(CTT-Dong Nai)-8 13일에 인민위원회 의장 권한, 부서기 Vo Tan Duc Bien Hoa-Vung Tau고속도로 프로젝트 3호치민시 순환도로 프로젝트 토지 정리, 보상 계획 보고서를 청취하기 위한 지방, 부문, 기관과의 회의를 주재했다

​​​​378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-08-14.08-49-34.jpg

성 부서기, 성 인민위원회 의장 권한 Vo Tan Duc은 회의 결론을 발표한다.

Bien Hoa-Vung Tau고속도로 프로젝트의 경우, Long Thanh현 인민위원회에 따라 현을 경유한 회수 토지의 총면적은 2.778건으로 290헥타르 이상이다. 현재까지 Long Thanh현은 161헥타르 총면적으로 1.844건으로 보상, 지원 계획을 승인했다. 회수 토지 총면적의 약 66%를 달성한다. Long Thanh현은 투자자에게 122헥타르 이상을 인계했다. 그중에 1구성 프로젝트는 36헥타르 이상을 인계하고 2구성 프로젝트는 86헥타르를 인계했다.

Bien Hoa시를 경유한 토지의 회수 총면적은 1.125대 토지로 59헥타르 이상이다. 현재까지 Bien Hoa시는 회수 토지 면적의 63%에 해당한 36헥타르 이상에 대한 보상, 지원 계획을 승인했다. 실제적인 토지에서 Bien Hoa시는 투자자에게 프로젝트를 시공하기 위한 21헥타르 이상을 인계했다. 인계 토지 총면적의 36%를 달성한다.

4구성 프로젝트의 경우, 3호 – 호치민시 순환도로 프로젝트의 경우, Nhon Trach현 인민위원회는 다음과 같이 알려준다. 회수 토지 총면적은 798구가, 개인의 65헥타르이다. 현재까지 Nhon Trach현은 모든 건에 지원, 보상 계획을 승인했다. 토지 인계의 경우, 지역은 투자자에게 49헥타르 이상을 임시적으로 인계한다. 인계 토지 총면적의 76%에 달한다.
회의에서 결론을 발표하며 성 인민위원회 의장 권한 Vo Tan Duc은 다음과 같이 평가한다. 지방을 경유한 Bien Hoa-Vung Tau고속도로 및 3호 – 호치민시 순환도로의 2개 프로젝트에 대한 토지 정리 계획은 매우 지연된다. 특히 Bien Hoa-Vung Tau고속도로 프로젝트의 경우, 지방은 정부에 약속한 조항에 따라 토지 인계에서 2번 약속을 놓쳤다.

따라서 향후에 유관기관은 국무총리가 설정한 정신을 관철해야 한다. 업무를 수행하는 과정에서 “업무만 협상하고 지연을 협상하지 않았다.
그중에 Bien Hoa-Vung Tau고속도로 프로젝트에서 나머지 건으로 보상, 지원 계획을 승인했다. 8월 30일 전에 완료해야 한다. 동시에 거주민이 토지를 인계하도록 동원을 강화한다.
Bien Hoa시 및 Long Thanh현은 거주민에게 재정착을 배치하기 위한 재정착 구역 건설 계획을 촉진한다. 산업무역청은 프로젝트 시공 기술 인프라 시설 시스템 이전을 지역에 안내한다.

3호 – 호치민시 순환도로 프로젝트의 경우, Nhon Trach현은 2024년 8월에 토지 인계를 완료해야 한다.

“유관 기관은 지방을 경유한 2개 국가 핵심 프로젝트에 대한 토지 정리를 끝까지 처리하는 데 중점을 둔다"-성 인민위원회 의장 권한 Vo Tan Duc은 요구했다.  ​​

작성자: Vinh Quang

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60