Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

2대 중점 교통 사업의 진척을 가속화한다

5 5 Nguyen Thi Hoang 인민위원회 부주석은 지방 지역을 가로지르는 Bien Hoa - Vung Tau 고속도로 및호치민 - 3순환로 건설을 위한 투자 프로젝트 실행 지도위원회의 6 회의를 주재했다.

cee598e3233bc078469434166d929839-2023-05-06.13-42-31.jpg

Nguyen Thi Hoang 성 인민위원회 부주석은 회의에서 말했다

교통통신부에 따르면 호치민 시 3-순환도로 사업의 경우 지난 5월 4일까지 지방교통공사 건설투자사업관리위원회가 교통안전부에 제출해 서류와 건설예산을 심사하도록 했다. 이 사업은 시공업체 선정 입찰을 거쳐야 하기 때문에 6월 30일 착공 보증이 어렵다.

부지 정리 작업을 위해 지금까지 당국은 토지 취득 통지를 발행하지 않았다. 지금까지 이 프로젝트는 공사를 위해 매립 재료의 공급을 확인하지 못했다.

 Bien Hoa-Vung Tau 고속도로 프로젝트 1단계(구성요소 프로젝트 1)와 함께 당국은 현재 이 프로젝트의 기공식이 이날 열릴 수 있는 위치를 제안하기 위해 조사 중이며 오는 6월 30일을 앞두고 있다. 러나 현재 재정착 지역, 특히 Bien Hoa 시의 2개 재정착 지역의 건설 진행은 매우 느리고 있다.

 회의 결론을 발표, Nguyen Thi Hoang 성 인민위원회 부주석은 호치민시 3번 순환도로 프로젝트의 경우 여전히 의회와 정부의 결의안에 따라 6월 30일 프로젝트를 시작하는 것이 성의 목표라고 강조했다. 따라서 관련 기관은 업무 추진에 속도를 내야 한다. Nhon Trach 현은 토지 취득 절차를 신속하게 완료해야 한다. 지방 교통 건설 투자 프로젝트 관리 위원회는 계속해서 문서와 절차를 완료한다. 동시에 기획투자부와 협력하여 건설 계약자를 선정하기 위한 입찰을 실시하기 위해 법률 규정을 검토한다.

 Bien Hoa-Vung Tau 고속도로 프로젝트에 대해 관련하여 Nguyen Thi Hoang 성 인민위원회 부주석은 두 개의 재정착 구역 건설과 관련된 절차를 완료하는 지연으로 인해 Bien Hoa 시의 인민위원회를 비난했다. 동시에, 각 기관은 프로젝트를 시작하기 위해 진척을 가속화하고, 평지 해제 작업을 병행하고 투자 절차를 완료해야 한다.​​

작성자: Phan Anh

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60