Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

2개 핵심 프로젝트를 착공하도록 계획 촉진

a1.jpg
 Bien Hoa시 중심지 도로 소속 Thong Nhat다리 배경장면

2022년 5월에 Bien Hoa시 중심지 도로 프로젝트를 착공할 것이다

Bien Hoa시 중심지 도로 프로젝트는 Vuon Mit사거리 교차로, Lac Cuong 사거리, Pham Van Thuan도로에서 차량 통행 압력을 줄이기 위한 교통 도로를 건설하는 목표로 수행된다. 동시에 도시 풍경을 만들기 위한 Dong Nai성 이점을 개발하고 인프라 공사가 충분하여 Bien Hoa시에 메인 도로가 되는 도로이다.

Bien Hoa시 중심지 도로의 길이는 5,4킬로미터이상이고 2개 가지 도로로 구성된다. 그중에 1호 가지 도로는 Vo Thi Sau도로와 교차하고 종점은An Hao다리 교차로에서 Dang Van Tron길과 교차한다. 2호 가지도로는 Hiep Hoa동에서 1호 가지 도로에서 시작한다. 종점은 Buu Hoa다리 교차로에서 Dang Van Tron길과 교차한다.

프로젝트의 1호 가지 도로에서 Thong Nhat다리인 건설될 중요한 항목이 있다. Thong Nhat다리의 길이는 560킬로미터이상이다.

초기 계획에 따라 Bien Hoa시 중심지 도로 프로젝트, 구체적으로 Thong Nhat다리 항목은 2021년말에 착공된다. 다만 코로나 19 전염병의 영향으로 인하여 투자 절차 완료 및 토지 철거 문제는 계획을 지연된다. 그래서 2021년말에 프로젝트 착공은 수행할 수 없다.

지방 건설 투자 프로젝트 관리위원회 사장, 프로젝트 투자자 Ngo The An님은 다음 알려준다, 지난 3월 중순에 프로젝트의 시공 도면, 설계 기록서류는 건설부가 접수하고 심사한다. 심사 결과를 접수한 후, 다음 단계를 계속하게 수행할 것이다. 이러한 프로젝트에 대하여 조립 패키지 착공 예상 시간은 2022년 5월에 수행할 것이다.

토지 철거에 대하여 프로젝트의 가장 큰 분쟁 중 하나는 프로젝트 구역에서 벼 토지 면적에 대한 용도 전환 정책을 신청하는 것이다.

Bien Hoa시 인민위원회 부의장 Huynh Tan Loc님은 다음 알려준다. 지난 1월 말에 국무총리는 프로젝트 구역에서 벼 토지의 16헥타르 면적에 대한 용도 전환 승인서를 발행한다. 이것은 Bien Hoa시가 토지 회수 통지 결정서를 발행하도록 중요한 시설이다.

Huynh Tan Loc님은 다음 알려준다, 현재 Bien Hoa시는 토지 측정, 회수 도면을 완료하고 실제적으로 조사했다. 다만 시범 프로젝트이고 지방 토지 개발 센터는 투자자가 되고 토지를 철거해서 Bien Hoa시는 수행을 협력하기 위한 성 인민위원회의 승인을 기대하고 있다. “보상 법정 기록서류는 Bien Hoa시가 지방 토지 개발 센터에 인계한다. 기획투자청은 성 인민위원회에 제출해서 지방 토지 개발 센터는 토지 철거 프로젝트의 투자자가 된다. 승인 결정서를 접수한 후, Bien Hoa시는 토지 근원을 확정하고 가격을 구축하고 보상금을 지불하도록 토지 회수를 통보할 것이다” – Huynh Tan Loc님은 알려주었다.

2022년 제3분기에 Cai강변 도로를 착공한다

Bien Hoa시 중심지 도로 프로젝트와 함께 Cai강변 도로 프로젝트는 핵심 프로젝트 중 하나이고 Bien Hoa시 풍경을 만들고 교통 압력을 줄이는 목표로 투자하고 건설한다. Cai강변 도로의 길이는 4,5킬로미터이상이고 횡단면의 폭은 32미터이다.

Ngo The An님은 다음 알려준다, Cai강변 도로 프로젝트는 아래와 같은 기본 투자 절차를 완료했다: 시공 도면 구축에서 상담 패키지에 대한 계약자 선택 계획 승인; 건설 조사 상담 계약자 선택 결과 승인, 등. 현재 상담 계약자는 시공 도면 설계를 조사하고 건설을 예산하고 있다. “2022년 4월초가 지방 건설 투자 프로젝트 관리위원회는 건설부에 승인, 심사하도록 기록서류를 제출할 것이다” Ngo The An님은 알려주었다.

예상에 따라 Cai강변 도로 건설 투자 프로젝트의 조립 패키지는 2022년 제3분기에 착공할 것이다.

토지 철거에 대하여 Bien Hoa시 인민위원회에 따라 프로젝트를 수행하기 위해, 지역은 476가구의 토지를 회수해야 한다. 그중에 320가구는 모든 회수된다. 2021년에 Bien Hoa시는 약 5,100억동 경비로 267가구에 보상 가격을 구축했다. 보상 계획, 지원은 가구에 보냈다. 나머지 가구에 대하여 Bien Hoa시의 관할 관청은 조사를 완료하고 토지 근원을 확인하고 있다. “2022년 제2분기에 가구에 보상 가격을 구축하고 지원하고 통지할 것이다” – Huynh Tan Loc님은 알려주었다.

                                                                                                Phan Anh

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60