Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

11월에 Long Thanh공항 전력 공급 프로젝트 완료

(CTT-Dong Nai)-Long Thanh국제 공항 프로젝트 (공항) 건설하는 과정이다. 건설을 위한 한발 앞서가기" 뿐만 아니라 향후에 공할 활동에 공급한 전력은 준비된다.

이는 Long Thanh공항이 계획에 따라 운영하기 위해 기여한 조건 중 하나이다.​

cee598e3233bc078469434166d929839-2024-11-21.09-25-37.jpg 

동나이 전력 및 남부 전력 담당자는 공사 계획을 검사한다.

공항 건설에 1 kWh/ 이상 공급

Long Thanh공항은 베트남의 슈퍼 공항이다. 왜냐하면 프로젝트 규모가 5천 핵타르이다. 투자 총자본이 160억 달러이다. 용량은 약 1억 명/년이고 화물이 5백만톤/년에 달한다. 프로젝트는 국회, 정부, 부문, 동남부 지역이 공항 주변 지역에 수만 명의 근로자를 위한 일자리를 창출하고 경제 발전을 위한 획기적인 기회를 열 것으로 예상된다.

프로젝트의 의미 및 중요성을 판단하며 지난 시간 동안 동나이성은 설정한 계획에 따라 프로젝트를 착공하고 시공하기 위한 조건을 분비했다. 특히 전력에 대해 지방은 여러번 남부 전력 공사, 동나이 전력 일인 유한책임회사 (PC 동나이)와 협력하여 건설 활동과 향후 공항 운영을 위한 충분한 전력 공급을 보장하기 위한 계획을 개발하는 것이 좋다.
Long Thanh공항에 전력을 공급한 프로젝트의 용량은 80MVA이다. 투자 총자본은 1,190억동이고 동나이 전력이 수행한다. 계획에 따라 초기 단계에는 2024년 11월에 배전하고 2단계에는 2025년 제3분기에 배전할 것이다.

PC 동나이 사장 Truong Dinh Quoc은 다음과 같이 알려준다. Long Thanh공항 프로젝트가 착공할 때, Long Thanh전력 (PC 동나이 소속)은 공항 관리위원회와 협력하여 각 단계의 전력 수요를 기록하고 평가한다. 동시에 전력부문은 업그레이드하고 수리할 계획을 수립하기 위해 Long Thanh 공항에 전력을 공급하는 전체 22kV 전선에 대한 검사하고 검토를 조직한다. 이 계획 덕분에 공항 건설 활동을 위한 전력 공급은 그 이후로 안정적이고 지속적으로 이루어졌다.

현재 공항 건설을 위한 2개 전력원이 있다. 이는 Binh Son 110kV발전소 (Long Thanh현) 및 Cam My 110kV발전소의 전력원이다. 이 2개 발전소의 전선은 전력망에 함께 연결되어 필요할 때 부하를 앞뒤로 전송한다. 공항에 공급되는 평균 전력 생산량은 2만kWh/일 이상이다.

Long Thanh전력에 따라 공항 지역의 전력망을 운영하는 동안 해당 장치는 정기적으로 장비를 유지 관리한다. 공항 건설 차량으로 인한 사고를 방지하기 위해 온도를 확인하고 측정하며 전주에 반사 스티커를 부착한다. 또한 Long Thanh 전력은 상황에 대응할 계획을 수립하고 있다. 예를 들어, 전력망에 문제가 발생할 때 부하를 전송하여 항상 전기가 지속적으로 공급되도록 한다. 이는 프로젝트를 일정대로 완료할 수 있는 조건 중 하나이다.

cee598e3233bc078469434166d929839-2024-11-21.09-25-49.jpg

110kV변전소 및 전선 프로젝트는 Long Thanh공항에 전력을 공급하도록 시공한다.

2개월 일찍 도착한다

계획에 따르면 롱탄 공항 프로젝트는 2026년에 가동될 예정이다. 현재 미래 활동을 지원하기 위한 공항 및 기타 기반 시설의 건설 작업에는 다음이 포함된다: 연결 도로, 전기, 물이 병행 배치되고 있다. 
공항에 공급한 전력에 따라 2024년 6월에 PC 동나이는 110kV 변전소 및 연결 전선 프로젝트를 착공했다. 공사는 2개 단계로 구성된다. 그중에 처음 단계에는 40MVA 용량 변전소 및 연결 전선을 투자할 것이다. 2025년 1월에 완료할 것으로 예상된다. 그러나 프로젝트는 올해 11월에 배전하도록 계획을 가속화된다.

남부 전력 공사 법인장 Nguyen Phuoc Duc은 다음과 같이 알려준다. 지난 시간 동안 공사는 지역에서 경제-사회 개발에 전력을 공급하는데 보장하기 위해 전력 회사에 지시했다. 특히 Long Thanh공항에 전력을 공급한 프로젝트의 경우, 공사는 PC 동나이 지사에 지시하여 건설 과정에서 지방정부와 협력하고 계획을 세워서 Long Thanh공항이 계획에 따라 운영하도록 기여한다.

Duc에 따라 동나이성 및 남부 지방에서는 핵심 프로젝트, 공사를 많이 수행해 있다. 전력원을 보장하기 위해 공사는 전력 회사가 지역과 협력하여 현장 정리를 가속화하고 일정에 따라 프로젝트 구현을 모니터링하고 촉구하고 품질을 보장한다.​

작성자: Phan Anh

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60