Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

1단계에 Long Thanh공항 프로젝트 토지 개간 계획 보장

(CTT-Dong Nai) – 6 2일에 부국총리, 1단계에 Long Thanh 국제 공항 건설 투자 프로젝트 (공항) 조장 Tran Hong Ha 프로젝트 수행 계획 보고서를 듣기 위한 Dong Nai 인민위원회, 부처, 기관 베트남 공항 공사 (ACV) 온라인 회의를 주재했다. Dong Nai 회의에서 인민위원회 부의장 Vo Tan Duc 회의를 주재한다

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2023-06-03.07-32-23.jpg 

성 인민위원회 부의장 Vo Tan Duc은 회의에서 의견을 발표한다.

 성 인민위원회에 따라 1단계 Long Thanh공항 프로젝트 1.532헥타르 지역 (공항을 건설하는 1.810헥타르 및 예비하는 지역 722헥타르를 포함한다)에 대해 현재까지 지방은 모든 경우에 보상, 지원 방안을 승인했다. 다만 이 지역에서 토지를 인계하지 않는 6헥타르 이상 면적으로 17가구가 있다.

이 경우에는 Long Thanh현 인민위원회는 아래와 같이 알려준다. 토지를 강요하고 회수할 것이다. 그래서 Long Thanh현 인민위원회는 토지 강요, 회수 과정을 수행하고 가구에 통보할 것이다. 통지서를 받은 후, 가구는 동의하고 Long Thanh현 인민위위원회와 6월 9일부터 건축물, 자산을 이동할다고 약속한다.

Long Thanh공항에 연결하는 1호 노선 (T1) 프로젝트의 경우, 현재 Long Thanh현 인민위원회는 ACV과 협력하고 회수하는 15/60헥타르 토지를 현장에서 인계한다. Long Thanh현은 투자자에게 2023년 6월에 이 프로젝트 면적에 인계할 것으로 약속한다.

회의에서 발표하며 Tran Hong Ha부국무총리는 아래와 같이 알려준다. 1단계 Long Thanh 공항 프로젝트는 계획을 지연된다. 그중에 주요 원인은 지연된 토지 개간이다. 토지 개간이 어렵고 복잡한 문제라고 평가한다. 부국무총리 Tran Hong Ha는 Dong Nai성, Long Thanh현이 인민에게 권리를 보장하기 위한 치열하고 공평한 정신으로 토지를 개간하는 데 노력하는 것을 요구한다. 토지 개간 계획은 프로젝트 추진에 있어서 결정적인 문제이고 가장 큰 문제이므로 약정대로 계획을 확보해야 한다.​​​​

작성자: Phan Anh

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60