Dong Nai省人民委員会

https://dongnai.gov.vn

Phat Thiet・Dau Giay高速道路を建設するための土地を回収し、業者に引き渡す必要


9月11日、交通運輸省のNguyen Ngoc Dong副大臣が率いる交通運輸省の訪問団は、Phan Thiet・Dau Giay高速道路の新設プロジェクト及びNha Trang・Sai Gon道路及びハノイ・ホーチミン市鉄道の補修工事プロジェクトの建設用の土地買取に関する省人民委員会と確認会を開催した。省人民委員会のTran Van Vinh副委員長及び各関連機関・支部及び地方自治体の代表者も出世した

 

15.09.2020.3.1.jpg

 

 省人民委員会のTran Van Vinh副委員長とNguyen Ngoc Dong副大臣が会議を主催した
交通運輸省の責任者によると、Phan Thiet・Dau Giay高速道路の建設プロジェクトは、24か月以内に完了する必要があり、建設時間が短い物件であり、工事請負業者との契約書には遅延した場合の処分条件が記載されている。そのため、プロジェクトの進捗に影響しないように、建設用の土地回収も速やかに完了し、業者に土地を引き渡す必要がある。交通運輸省の副大臣はまた、9月末や10月始めの辺りに建設土地の引渡を基本的に完了させ、プロジェクトが着工できるように要請した。本プロジェクト道路が通る地方は、土地の買取及び再定住地のインフラ整備に焦点を合わせる必要がある
15.09.2020.3.2.jpg
 資源環境省局のNguyen Ngoc Hung副局長が土地回収の進捗状況について報告している
Phan Thiet・Dau Giay高速道路の全長は約99 kmで、Dong Nai省を通る区間は51.5 kmで、Xuan Loc県、Cam My県、Thong Nhat県、Long Khanh市を通過する。 本プロジェクトを実施するために、Dong Naiは約412ヘクタールの土地を買い取るする必要があり、現在まで、プロジェクト全体の作業負荷の約87%が完了している。
Nha Trang・Sai Gon道路及びハノイ・ホーチミン市鉄道の補修工事プロジェクトに関して、Dong Nai省は10月下旬に着工でき、2021年末までに建設完了出来るように土地の買取を進めている。
15.09.2020.3.3.jpg
 交通運輸省の代表は、プロジェクトの資本支出の状況について報告している
特に、Nha Trang・Sai Gon道路及びハノイ・ホーチミン市鉄道の補修工事プロジェクトの全長は411kmであり、4つの地区を通過する。その内にDong Naiを通過する区間は68.9kmである。このプロジェクトを実施するために、Dong NaiはTrang Bom県、Xuan Loc県、Long Khanh市の約5ヘクタールの土地を買い取る必要がある。 現在、各地方自治体は、回収される土地の買取計画を策定するために、土地面積の測定及び地価の検討を行っている。
                                                                                         Quoc Khanh

 

 

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60