Dong Nai省人民委員会

https://dongnai.gov.vn

Phan Thiet-DauGiay高速道路プロジェクトは18千億ドン以上を支払いました

TTĐT -運輸通信省からPhan Thiet-DauGiay高速道路建設プロジェクトの投資家として任命されたタンロンプロジェクト管理委員会によると、現在、資本の支払い、建設および設置入札パッケージの支払い出力は1.8兆ドンを超え、2021年には資本計画の79%近くに達しています。支出計画と比較すると、これまでのところ、プロジェクトの支出進捗は2.3%を超えています。

18.11.10.jpg

ドンナイ省を通る道路のPhan Thiet-Dau Giay高速道路プロジェクト


工事の進捗状況については、プロジェクト全体が予定より4%遅れている。 遅延の理由は、主に充填材の不足、天候、およびCovid-19の流行の影響によるものです。また、一部の建設請負業者は、建設に徹底的ではなく、設備や材料を積極的に動員していません。

プロジェクトのサイトクリアランス工事については、ビントゥアン省を通るルートの区間は基本的に解決されており、現在、500kVの電力線のみが移転手続きを完了していない。ドンナイ省を通るルートの区間では、主要ルートと交差点の中心部に11世帯があり、まだ補償を受けていない。. 現在、ドンナイ省のルートの建設は、土地の埋め戻しが依然として困難になっています。投資家と地域は、202112月の堤防の問題を解決するために積極的に調整しています。ファンティエット-ダウジャイ高速道路プロジェクトの長さは99kmで、そのうちビントゥアンを通る高速道路の長さは47.67 km、ドンナイを通る区間の長さは51.33kmです。 プロジェクトは2022年末までに完了する予定です。

                                                                        Phan Anh

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60