Dong Nai省人民委員会

https://dongnai.gov.vn

Phan Thiet・Dau Giay高速道路が経済発展の原動力を解き放つ

Dong Naiで実施されている2つの主要な国家プロジェクトの中の1つであるPhan Thiet・Dau Giay高速道路の建設は、2020年9月末に正式に着工される

 

15.09.2020.14.1.jpg

 

 省人民委員会のNguyen Quoc Hung副委員長が、プロジェクトの土地回収に関する現地調査中に、Thong Nhat県のLo 25町の地図を確認している
このプロジェクトは、高速道路1号路線への交通負荷を軽減し、同時に南部の主要経済地域の開発の原動力を解き放つことが期待されている。
2年後に完成
Phan Thiet・Dau Giay高速道路建設プロジェクトは、東側の北南高速道路建設プロジェクトの構成建設である。これはまた、南部の主要経済地域の交通をつなぐ上で特別な役割を果たすプロジェクトでもある。
今年6月に、国会は、Phan Thiet・Dau Giay高速道路を含めた東側の北南高速道路建設プロジェクトの3つの構成建設の投資方式を官民パートナーシップ(PPP)から公共投資に変換することを可決した。投資方式の変換は、これらの広成建設の実施進捗を加速することを目的としている。
Phan Thiet・Dau Giay高速道路プロジェクトの投資家であるThang Longプロジェクト管理委員会(交通運輸省直轄)の2号のプロジェクト管理部のNguyen Cong Hop副部長によれば、国会は投資方式の変換を承認した直後、 本部はすぐにプロジェクトを着工するために必要な手順を推進し始めた。「8月27日に、Phan Thiet・Dau Giay高速道路プロジェクトの入札募集書類を発行する」とNguyen Cong Hop氏は言った。
計画により、Phan Thiet・Dau Giay高速道路の建設工事は2020年9月末に開始される予定である。本プロジェクトの全長は99kmであり、Dong Nai省を通る区間は51.5kmで、2つの入札パッケージに分かれている。
Nguyen Cong Hop氏は、本プロジェクトの以外に、Mai Son・45号道路までの道路とVinh Hao・Phat Thiet道路も投資方式がPPPから公共投資に変換されるが、本プロジェクトの優先順位が最も高いと述べた。「Mai Son・45号道路までの道路とVinh Hao・Phat Thiet道路の緊急度はレベル1であれば、Phan Thiet・Dau Giay高速道路の緊急度は特別レベルである」とNguyen Cong Hop氏は強調した。
したがって、投資家は請負業者に着工後すぐに建設を実行するように要求する。請負業者に対するThang Longプロジェクト管理委員会の条件では、請負業者はプロジェクトを実行するために最大の人的および物的リソースを手配する必要がある事が求められる。
投資家によると、Dong Nai県を通過するPhan Thiet・Dau Giay高速道路の建設が完了するまでに24か月かかる。「建設進捗は非常に緊急であるため、請負業者に対する要件は非常に厳しい。 しかし、プロジェクトの利点は、雨季の終わりに着工されるため、建設進捗が加速できる」とNguyen Cong Hop氏は語った。
15.09.2020.14.2.jpg
 Xuan Loc県、Xuan Hiep町でプロジェクトの敷地内の木を切り、建設用の整地工事を準備する
土地の回収を大至急に完了する
Dong Nai省を通過するPhan Thiet・Dau Giay高速道路の建設工事は、着工後すぐに休まず実施される。そのため、投資家は土地が着工までにすべて引き渡される事を要求している。 したがって、進捗を確保するために、当局と地方自治体もプロジェクトの土地回収を走っている。
このプロジェクトを実施するために、Dong NaiはXuan Loc県、Cam My県、Thong Nhat県、Long Khanh市における約412ヘクタールの土地を回収する必要がある。
 現在、Thong Nhat県、Cam My県、Long Khanh市の3つの地区での土地回収が基本的に完了している。当局はまた、投資家に土地を引き渡すための技術インフラ工事の移設も行っている。
Xuan Loc県での土地回収面積が最も大きいだが、現在は基本的に完成している。
Xuan Loc県人民委員会のLe Khac Son副委員長は、現在、Xuan Loc県では723世帯(第1段階の521世帯と第2段階の202世帯)に対する支払い案が承認された。また、531/723世帯に支払いが終わり、残りの192世帯への支払いを継続している。支払い案がまだ承認されていない第2段階エリアにある114世帯に対して、Xuan Loc県の当局は再申請の書類を作成し、審査している。投資家から支払われたら、地方自治体はできるだけ早く各世帯に支払する。
土地が回収された人々再定住地について、Dong Naiはまた、Cam My県とXuan Loc県にある2つの再定住地の建設を加速している。
省人民委員会のNguyen Quoc Hung副委員長は、投資家からの進捗の要請により、各地方は土地の回収を加速する必要だと述べた。また、人々は早く土地を引き渡すように呼びかける事。同時に、資源環境省と緊密に連携して、土地回収に関する問題を迅速に解決する事。「各地方と関連省庁は、2020年9月末までに土地回収を完了し、投資家に引き渡す責任がある」とNguyen Quoc Hung副委員長が強調した。
                                                                                                Nam Vu

 

 

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60