Dong Nai省人民委員会

https://dongnai.gov.vn

天然資源環境省はドンナイ省と協力して、主要な国家プロジェクトのための物資供給の面でドンナイ省を支援してる

CTT-ドンナイ) - 27日、ドンナイで、ドンナイ省の重要な国家交通プロジェクトの建設のための建設資材を確保するための解決策を統一するための会議が開催された。

969f4adfde97937c8a6ce6cbf90a9e87-2025-02-07.15-37-46.jpg

天然資源環境大臣ド・ドゥック・ズイ氏がドンナイ省で職務中に発表

会議には天然資源・環境大臣のド・ドゥック・ズイ氏と運輸副大臣のレ・アン・トゥアン氏が出席した。ドンナイ省側からは、ヴー・ホン・ヴァン省党委員会書記、ヴォー・タン・ドゥック省人民委員会委員長、ドゥオン・ミン・ズン省人民委員会副委員長らが出席した。

数千万立方メートルの土、砂、岩石の不足

969f4adfde97937c8a6ce6cbf90a9e87-2025-02-07.15-32-59.jpg

運輸省のレ・アン・トゥアン副大臣が物資資源の必要性について報告

この作業会議で、運輸省のレ・アン・トゥアン副大臣は、南部地域では現在15の主要な国家交通プロジェクトを実施しており、その進捗状況は主に2025年に完了し、一部は2026年に完了すると述べた。これらのプロジェクトはすべて、あらゆる種類の土、岩石、砂に対する大きな需要がある。

建築用石材については、全石材の総需要量は約2,160万m3です。建設現場に搬入された総量は460万m3を超え、引き続き搬出する必要がある量は約1,700万m3です。現在、520万m3以上の発生源が特定されています(多くの地域で発生しており、そのうち最大のものはドンナイ省で320万m3です)。残りの発生源は特定されていない。

交通運輸副大臣によると、現在の困難は、すべての重点プロジェクトが最盛期の進捗段階にあるため、建築用石材の需要が急増し、鉱山の全体的な生産組織計画に大きな影響を与えていることだという。 2025年に需要が高いプロジェクトとしては、ロンタイン空港約470万m3、ビエンホア・ブンタウ高速道路約120万m3、環状3号線約230万m3などがありますが、現在の鉱山の供給能力は要件を満たしていない。

盛土土については、ビエンホア・ブンタウ高速道路プロジェクトだけでも総需要520万m3があるが、現在工事現場に到着しているのは55万m3に過ぎず、470万m3が不足している。ドンナイ省はこれまでに500万立方メートルの鉱床を特定しているが、鉱山の埋蔵量が少なく、品質が一定でないことが問題となっている。州によって原則的に承認された場所では、採掘ライセンスの申請を完了するための手続きの指示をまだ待っている。

会合では、投資家の代表者らも、資材不足が建設の実施とプロジェクトの進捗に影響を及ぼしているとコメントした。同時に、請負業者は、天然資源環境省、省人民委員会、地元の鉱山所有者に対し、主要プロジェクトが予定通りに完了するために十分な資材源を確保するための解決策を持つよう勧告した。

省人民委員会のヴォー・タン・ドゥック委員長は、現在省には44の有効な鉱物採掘ライセンスがあると述べた。 2024年末までに、残りの鉱物埋蔵量は次のとおりです。建築用石材は約2億9,400万m3、採掘能力は年間2,270万m3です。建設用砂の埋蔵量は約360万m3、採掘能力は年間50万m3です。充填材埋蔵量は80万m3、採掘能力は年間60万m3である。

省人民委員会のヴォー・タン・ドゥック委員長は、現在省には44の有効な鉱物採掘ライセンスがあると述べた。 2024 年末までに残っている鉱物埋蔵量は下記のとおりである。建築用石材は約2億9,400万m3、採掘能力は年間2,270万m3で、建設用砂の埋蔵量は約360万m3、採掘能力は年間50万m3で、充填材埋蔵量は80万m3、採掘能力は年間60万m3である。

省人民委員会委員長によれば、一般的に、省内の整地用の岩石と土の需要は、その地域の重要な国家プロジェクトとバランスをとることができるとのことだ。埋め立て用の砂については、同省は天然資源環境省に対し、南西部諸州からの供給源を増やすよう支援し、指示するよう提案した。

969f4adfde97937c8a6ce6cbf90a9e87-2025-02-07.15-32-10.jpg

省人民委員会のヴォー・タン・ドゥック委員長が会議で

主要プロジェクトの資材を優先

省人民委員会のヴォー・タン・ドゥック委員長によれば、省は埋め立てプロジェクトのための岩石と土の供給源をバランスさせる能力を持っているものの、解決すべき困難や問題がまだいくつかあるという。

具体的には、同省には採石場が32カ所あり、採掘が進行中だが、25カ所は投資証明書の認可、延長、調整に関する手続きが滞っている。 5 つの鉱山の採掘ライセンスが期限切れになっている。これらの問題は省管轄下にあります。これに対処するための指示は、計画投資局が、土地手続きや補償、支援、移住を行うための基礎を固めるため、2月15日までに投資方針と投資証明書を調整するための書類を完成させるよう鉱山所有者を指導するために緊急に取り組むことです。また、この期間中、鉱山所有者は土地使用権の交渉や、土地の回復、補償、支援、移住を積極的に選択する。

省の指導者らはまた、企業が手続きの完了に集中し、安心して鉱物資源を採掘できるよう、今後、建設用石材や埋め立て用の土地を採掘する企業に対する検査や調査の制限を指示するよう天然資源環境省が首相に報告することを提案した。省人民委員会は、企業が規定に従って投資、鉱物、土地、環境に関する法的手続きを完全に実施するよう積極的に審査し、指導する

ド・ドゥック・ズイ天然資源環境大臣は、現在ドンナイ省と南部の各省で多くの重要な国家プロジェクトが実施されていると述べた。このプロジェクトの完成と利用開始は、省、南部、そして国全体の社会経済発展にとって重要な意義を持う。

天然資源環境大臣は今年2月、資材の需要と供給について回答を出すよう要請した。これを実現するために、運輸省は投資家や請負業者に対し、各品目やプロジェクトに必要な鉱物の種類、量、品質、時間に関する詳細な統計を作成し、輸送を容易にするためにアクセスする必要のある鉱山を提案するよう指示しています。同様に、鉱山所有者も、残存埋蔵量、現在の生産能力、生産能力の増強が許可された場合のライセンス更新に関するフォームを持っている。

「ライセンスが延長された、あるいは新たなライセンスを与えられた鉱山は、緊急に進展が必要な国家の主要プロジェクトへの資材供給を優先し、その後に他の建設プロジェクトに資材を供給しなければならない」と天然資源・環境大臣は強調した。

ド・ドゥック・ズイ氏は、鉱物採掘鉱山のライセンスに関する困難や障害を取り除くチームを設立するという投資家の提案に同意した。このチームには、各プロジェクトに鉱山からの資材供給源を割り当て、調整する上で州のリーダーを支援するという任務もある。

著者: Phan Anh

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60