Dong Nai省人民委員会

https://dongnai.gov.vn

ビエンホア1工業団地の機能転換プロジェクトの実行加速

(CTT - ドンナイ) - 1016日、省人民委員会のボー・タン・ドゥク委員長は、ビエンホア工業団地(工業団地1)の機能転換プロジェクトに基づく工場や企業の移転に関する進捗報告を聴取するため、関連部門、支店、部門との作業セッションの議長を務めた.

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-10-17.11-25-07.jpg​​​

ヴォー・タン・ドゥク省人民委員会委員長が会議を終えた。

計画投資局によると、2024 年 8 月 26 日付けの省人民委員会委員長の結論通知第 494/TB-UBND を実施し、最近、関連部門は以下の任務も実施しました。しかし、評価によると、作業の実施の進捗は依然として非常に遅いである。従って、計画投資省には作業のためのクリティカルパスを構築する基盤がありません。

企業はまだ移転を行っていない。なぜなら、企業は移転を計画し、スケジュールを立て、適切に移転するための政府機関からの支援政策メカニズムを待っているからである。ビエンホア市人民委員会が実施するビエンホア 1 工業地帯エリアの残留世帯の移転には、世帯に対する補償、支援、再定住計画を策定する法的根拠がありません。

一方で、関連する法規制も変更されており、工事の進捗にも影響が出てきる。
各部門の報告に基づいて、計画投資省は、補償記録の継承、補償、支援、再定住金を受け取っていない世帯の補償計画を承認する決定についてに関するビエンホア市人民委員会の提案を検討するよう、省人民委員会に天然資源環境省を割り当てるよう提案した。また、·現在の法規制に従って省がプロジェクト実施のために土地を回収する際の補償、移転支援、用地撤去に関する政策草案を早急に検討し完成させる。 2024年土地法の規制を見直し、土地基金開発プロジェクトが実施の法的根拠を失った場合に備えて、省人民委員会に土地を回収するよう勧告する。
会議の終わりに、省人民委員会のボー・タン・ドゥク委員長は、最近の取り組みの進捗は非常に遅いと評価した。天然資源環境省は、補償を組織し、工場や企業の移転を支援するための費用見積もりを作成する任務を割り当てられているが、まだ完了していない。

計画の調整や計画デザインのアイデア競争、路線実現の進捗も遅い。したがって、省人民委員会のボー・タン・ドゥク委員長は、各部門および支部に対し、割り当てられた機能と任務に基づいて実施の進捗を加速するよう要請した。同時に、計画投資局は、割り当てられたタスクの実施の進捗状況を監視するよう割り当てられました。
省党委員会常務委員会の指示およびビエンホア1工業団地の機能転換プロジェクトと比較して、実施業務の進捗状況および実施内容が変更された場合には、管理当局の文書を作成し、助言する。省人民委員会の党委員会は、省党委員会の常務委員会に報告し、検討と方向性を求める。

著者: Vinh Quang

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60