Dong Nai省人民委員会

https://dongnai.gov.vn

ロンタン空港のきれいな水供給インフラが完成

​ (CTT-ドンナイ) - ロンタイン国際空港 (空港) はドンナイの国家重要プロジェクトであり、2026 年に運用開始される予定である。一歩先を行く必要があるインフラの 1 つはきれいな水である。

現在、パイプラインインフラと水源はこの重要なプロジェクトのために準備が整っている。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-07-18.11-15-41.jpg

現在、パイプラインインフラと水源はこの重要なプロジェクトのために準備が整っている。

パイプライン建設 90%

きれいな水、電気、交通接続は、空港の建設プロセスと将来の運営に役立つため、空港の運用開始前に完了する必要があるインフラストラクチャです。したがって、ドンナイ水道株式会社は、ロンタイン空港への給水パイプラインプロジェクトを2024年に完了する優先プロジェクトとして選択した。

ドンナイ水道株式会社のプロジェクト管理部長レ・タン・チュン氏は、ロンタイン空港への給水パイプラインプロジェクトは何年も前に同社によって準備されたと述べた。 2022 年 6 月までに、ベトナム空港公社 - JSC は、ロンタイン空港フェーズ 1 のパイプラインのルート、接続位置、水流を承認する文書を作成する予定です。次に、同社は実施手順を実施し、運輸省からプロジェクト実施の承認を得る予定です。ビエンホア~ブンタウ高速道路プロジェクトの保護構造内。ロンタイン地区は、ロンアンコミューンにおけるHDPE OD560給水パイプラインの配置と位置について合意することに同意した。

2024年5月初旬、ロンタイン空港への給水パイプライン建設プロジェクトが正式に開始された。これはグループ C プロジェクト、レベル II 技術インフラストラクチャープロジェクトであり、長さは 5.6km 以上、総投資額は約 460 億 VND です。現在、プロジェクトは建設量の約90%を完了し、給水パイプラインは空港境界に到達している。プロジェクトの建設請負業者であるTNG建設株式会社の代表者は次のように述べている。ルート T1 と T2 とビエンホア~ブンタウ高速道路の交差点で地面に問題がなければ、プロジェクトは先週末に目的地に到着したでしょう。しかし、敷地と雨天という客観的な要因により、プロジェクトは予想よりも遅れました。請負業者が提案しており、ドンナイ水道株式会社は適切な延長時期を検討している。

ドンナイ水道株式会社のプロジェクト管理委員会の責任者であるグエン・ズイ・クオン氏は、上記プロジェクトの実施中、地方自治体と交通インフラプロジェクトの投資家がプロジェクトを調整し、多大な支援をしてくれたと付け加えた。これは、プロジェクトの進捗を確実にし、給水プロジェクトを完了し、2026 年にロンタイン空港が予定通り運営されることに貢献するための重要な要素である。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-07-18.11-15-29.jpg

浄水処理施設でロンタイン空港に供給

より多くのネットワークと水源を開放する
上記のプロジェクトが完了すると、第 1 段階でロンタイン空港に 10,000 ㎥/日の水を供給する予定である。その後、ドンナイ水道公社はプロジェクトの能力に応じて、段階的に能力を増加させる。 36千㎥/日。原水源はドンナイ川から取られ、D800 鋳鉄パイプシステムを介してティエンタン給水所で処理される。ドンナイ水道株式会社は空港境界までの給水インフラを空港内に建設し、ベトナム空港公社 - JSC が設計に従って実施する。

現在、ビエンホア~ブンタウ高速道路プロジェクトの側道は約40m残っており、水道管を敷設する前に道路工事が必要となるため、プロジェクトの完了の進捗は、割り当てられたプロジェクトの工事進捗状況に依存する。ドンナイ給水株式会社は、ロンタイン空港の給水パイプラインプロジェクトを完了するためのこの道路セクションの建設を支援する文書をプロジェクト管理委員会85に送信した。

ドンナイ水道株式会社は現在、同省の 10/11 地区および都市 (トンニャット地区を除く) に日常生活および生産用の水道水を供給しています。省の社会経済発展のために水源と水質を確保し続ける。 2021年から2025年までの期間、ドンナイ省浄水供給プロジェクトに従って水道水の使用率を増加させる予定で、同社は今後、パイプラインネットワークの開発と浄水場の能力向上に投資する予定だ。

具体的には、水源に関しては、浄水場を改修・建設し、その能力を日量44万8千㎥以上から86万7千㎥以上に増強する。特に、ティエンタン浄水場とニョンチャク浄水場を改修して処理能力を30万㎥/日から60万㎥/日に増加、ビエンホア浄水場の処理能力を36,000㎥/日から48,000㎥/日に、ホアビン浄水場の処理能力を15,000㎥/日から30,000㎥/日に増加。カムミ地区に12,000㎥/日の能力を持つ新しい工場と給水システム、10,000㎥/日の能力を持つジャマン湖浄水場(スアンロク地区)、スオイトレ湖表流水処理場の建設1日あたり8,000立方メートル以上の処理能力。

管路網については、水道エリア整備計画に基づき、引き続き送配水管路の拡充を図る。計画では、幹線道路沿いの幹線パイプラインについては同社が全額出資するが、支線パイプラインについては一部出資を支援し、社会化も呼びかける。

同社は、省内に対して、給水サービスを実施するための協定文書承認、2018年4月17日付政府政令第57/2018/ND-CPおよび省人民委員会の2021年8月16日付人民委員会決定第35/2021/QDに従い、企業が農業・農村地域の投資項目やプロジェクトに投資することを支援することを検討するように依頼します。部門、支店、支社、地域は水源の使用に切り替えるよう人々を宣伝し、動員する。


著者: Phan Anh

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60