Dong Nai省人民委員会

https://dongnai.gov.vn

運輸省副大臣は運輸分野における主要プロジェクトの実施の進捗状況についてドンナイ省と面談した

(ドンナイ省ポータルサイト)56日、Le Anh Tuan副大臣は運輸省の作業グループを率い、運輸分野における主要プロジェクト実施の進捗状況について省人民委員会との作業セッションを行った。作業部会を受け入たドンナイ省側の代表者は、省人民委員会のVo Van Phi副委員長、及び関連省庁、並びにBien Hoa市、Long Thanh県の人民委員会のリーダーである。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-05-07.09-57-22.jpg

省人民委員会のVo Van Phi副委員長が作業セッションで講演した

会議で、Le Anh Tuan副大臣は、2024年5月にBien Hoa・Vung Tau高速道路の補償と用地撤去を実施するための総費用を総合し見積もるため、85号プロジェクト管理委員会と調整するよう関連省庁に要請した。それに基づき、運輸省は当局に対し、プロジェクト実現可能性調査報告書の調整、資本の配分、資本支出の加速を検討するよう提案する。

Le Anh Tuan副大臣はまた、省人民委員会に対して、Bien Hoa・Vung Tau高速道路の構成プロジェクト1号の進捗を加速する解決策を講じるよう省交通建設投資プロジェクト管理委員会に指示するよう要請した。現在、構成プロジェクト1号の資本支出の進捗状況が非常に遅いためである。同時に、地方自治体は、プロジェクト建設に役立つレベリング材の供給源や技術インフラ工事の移設に関する問題を解決するように調整し、再定住地域の建設の進捗を加速する必要がある。

運輸省交通建設品質管理局のまとめによると、5月4日現在、ドンナイ省を通るBien Hoa・Vung Tau高速道路プロジェクトについて、地元は約37ヘクタールの土地を引き渡し、構成プロジェクト1号で回収する必要がある総土地面積のほぼ 27%に達成している。構成プロジェクト2号では、約 49ヘクタールが引き渡され、総土地面積のほぼ28%に達している。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-05-07.09-57-31.jpg

Le Anh Tuan運輸副大臣は作業セッションで発言した。

会議の終わりに、省人民委員会のVo Van Phi副委員長は、Bien Hoa・Vung Tau高速道路プロジェクトの用地撤去作業について、ドンナイ省は6月30日までにプロジェクト用地全体を引き渡す首相との約束を果たすために努力していると述べた。最近、同省は5月20日までに完全な集計を完了することを目標に30日昼夜実施に重点を置いて、現場の撤去作業を強化する計画を指揮し、抜本的な解決策も打っている。

技術インフラシステムの移設については、省権限に属する項目をプロジェクト建設に向けて早期に実施するよう、省人民委員会が産業貿易局に対し指示する。

著者: Vinh Quang

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60