Dong Nai省人民委員会

https://dongnai.gov.vn

南東地域を結ぶ高速道路・環状道路の進捗を加速する

(ドンナイ省ポータルサイト)南東部地域の各自治体は、地域の連結性を強化し、経済社会発展を促進するため、高速道路や環状道路の建設プロジェクトを加速するために引き続き緊密に連携することに合意した。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-05-07.10-43-14.jpg

Nhon Trach県を通過するBen Luc・Long Thanh高速道路の工事

ホーチミン市の環状3号線を計画通りに完成させる

ホーチミン市の環状道路3号線は、Long An省、ホーチミン市、Binh Duong省及びドンナイ省を結ぶ76km以上の長さである。東南地域内だけでなく、東南地域と南西地域を結ぶ交通路でもある。

ホーチミン市交通局のTran Quang Lam局長は、地方間の緊密な調整のおかげで、同プロジェクトの構成プロジェクトは基本的にスケジュール通りに進んでいると述べた。Tran Quang Lam氏は、「同プロジェクトの構成プロジェクトは2023年6月に地方自治体によって同時に着工された」と述べた。

建設開始から半年以上が経過した現在までに、Long An省、Binh Duong省、ホーチミン市を通るホーチミン市の環状3号線プロジェクトの各構成プロジェクトの進捗状況は基本的に要件を満たしている。

プロジェクトの進捗を促進するため、ホーチミン市交通局は、現地の撤去作業を加速するために引き続き緊密に連携するよう地方自治体に要請している。それに加えて、プロジェクト建設に砂充填源の需要を満たすための困難も解決する必要がある。

Binh Duong省人民委員会のVo Van Minh委員長は、同地域を通るホーチミン市の環状3号線プロジェクトについて、現在の建設は基本的に予定通りであると述べた。現在、本プロジェクトは3つの建設工事が実施されており、残りの工事は業者選定結果が間もなく発表されるという。「現在新たに生じている問題は埋め立て用の砂の供給源であり、プロジェクト全体の全体的な進捗を確実にするために地域が供給を調整する必要がある」とVo Van Minh氏は述べた。

ドンナイ省に関しては、交通局のLe Quang Binh局長はドンナイ省が現在、ホーチミン市の環状3号線プロジェクトの建設用地面積の約40%を引き渡していると述べた。「ドンナイ省は2024年6月までにプロジェクト用地全体を引き渡すよう努力している」とLe Quang Binh氏は述べた。

ホーチミン市人民委員会のBui Xuan Cuong副委員長は、今後地方自治体は課題の解決を優先し、ホーチミン市の環状3号線プロジェクトの進捗を加速することに重点を置くと述べた。 「目標は2025年までにプロジェクトを完了することです」 とBui Xuan Cuong氏は発表した。

Long Thanh空港を結ぶ交通網の完成

道路では、ホーチミン市の環状3号線プロジェクトの他に、Bien Hoa・Vung Tau高速道路プロジェクトのフェーズ1も実施されている。これに伴い、Ben Luc・Long Thanh高速道路プロジェクトも「再開」され、2025年に完成する予定である。

上記のプロジェクトに加えて、ホーチミン市の環状4号線もLong Thanh空港と接続する重要な交通軸として計画されている。

ホーチミン市の環状4号線プロジェクトは、Long An省、Binh Duong省、ドンナイ省、Ba Ria Vung Tau省の各省とホーチミン市を通る全長200km以上の道路プロジェクトである。

このプロジェクトについては、現在、地方自治体は事前実現可能性調査報告書を基本的に完成させている。このルートが通過する地域は、特定のメカニズム、特にこのプロジェクトを実施するための中央予算からの資本支援の検討を政府と国会に提案することに同意した。ホーチミン市人民委員会のBui Xuan Cuong副委員長は、「設定された目標は、2024年にプロジェクト投資方針の決定を管轄当局に提出し、2028年までに工事を完了させ稼働させることだ」と述べた。

著者: Vinh Quang

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60