Dong Nai省人民委員会

https://dongnai.gov.vn

ロンタン空港プロジェクトを加速する

 (CTT-ドンナイ) - ファム・ミン・チン首相は、進捗状況に関して、関連部隊、各役人、技術者、労働者、従業員が2024年をロンタイン国際空港(空港)プロジェクト第1フェーズ加速の年として明確に特定するよう要請した。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-03-12.15-57-43.jpg

ロンタイン空港旅客ターミナル建設第1期。

進捗を短くしてみる

最近、政府庁は、視察および出張中のファム・ミン・チン首相による主要な工事およびプロジェクトの実施状況に関する結論を発表した。特に、ロンタイン空港プロジェクト第 1 フェーズでは、首相は、2024 年を成長の年と明確に認識するよう、関係部門(請負業者、コンサルタント、監督者)、各役人、技術者、労働者、従業員に徹底的に通知し、2025 年は画期的な年であるため、最初の 6 か月間は2026 年の完成、引き渡し、運用開始に焦点を当てる。

ファム・ミン・チン首相は次のように強調した。これは重要な国家プロジェクトであり、国会は2017年から投資政策を承認し、首相は2020年から投資プロジェクトを承認しているが、第1段階の実施プロセスは非常に遅い。政府と首相の抜本的な指示と、中央から地方レベルまであらゆるレベルと部門の積極的な参加、支援、関心のおかげで、これまでに多くの前向きな変化が見られた。2 年を経て、大量 の作業が実施され、特にプロジェクトの最大かつ最も重要なパッケージ (旅客ターミナル パッケージ) には国際的な請負業者が選ばれた。

今後、各省庁はコンポーネントプロジェクトを緊急に展開し、プロジェクトの主要項目との同期完了を確実に実行に移していきます。 完成予定の短縮、緊急施工、工期短縮に努める。

投資家は、実施、検査、監視の基礎として、項目およびコンポーネントプロジェクトの全体的な進捗状況、詳細な進捗状況、および新たな完了マイルストーンを緊急に再構築する。関連部門は定期的に検査を行い、検査と監督を強化し、規定に従ってプロジェクトの品質を確保する必要があります。 プロジェクトには、建築上の痕跡を残し、樹木や適切な景観を配置して、プロジェクトの美しさに貢献する必要があります。 「2026年の最初の6か月間は、完成、引き渡し、運用開始に集中しなければならない」と結論通知には明確に記載されている。

主な入札パッケージは会議スケジュール

ロンタイン空港建設投資プロジェクト第 1 期のコンポーネントプロジェクト 3 - 空港内の重要な工事の建設は最も重要なコンポーネント プロジェクトです。このコンポーネントプロジェクトの中で、ロンタイン空港旅客ターミナル第 1 期は、総投資額が最も大きく、最も重要なプロジェクトです。 これはプロジェクト全体の進行において重要な役割を果たすプロジェクトでもある。

ベトナム空港公社(ACV)によると、ロンタイン空港第1期旅客ターミナル設備の建設と設置に係る入札パッケージは2023年8月末に正式に開始される予定だ。 起工式の直後、建設請負業者連合は、プロジェクトの項目の建設に集中するために、2,000 人以上の人員と 800 台以上の設備を緊急に動員しました。 旧正月の間も、ザップ・シン氏の合弁事業の請負業者は、テト期間中の現場に常駐し、建設を組織するために約400人を動員した。 「現在までに地下容積全体が完成し、プロジェクトの高さは0.00となっている」とACVの代表者は語った。

また、ACV によれば、旅客ターミナル計画の次の項目の進捗状況については、鉄筋コンクリート構造物の建設は 2024 年末までに完了する予定であるとのこと。 2024年8月から9月にかけて駅の屋根を基本的に完成させ、屋根鉄骨造の建立に着手する。

大まかな建設の進行と並行して、すべての設備の調達と発注作業も実行され、サプライヤーやメーカーと契約を締結してコンポーネントの生産と加工を実行し、提案されたスケジュールに間に合うようになった。

ACVによると、旅客ターミナル設備の建設・設置に係る入札パッケージの進捗状況については、2025年12月までに全工事部分が完了するよう努めるとしている。 2026 年初めから試験装置の完成と設置と並行して、2026 年 3 月までにファサードの建設を完了する。

パッケージ4.6 - 滑走路、誘導路、航空機エプロン(貨物ターミナル、格納庫、検疫)およびその他のプロジェクトの建設と設備の設置についてACVは、このプロジェクトの滑走路、誘導路、エプロンの建設は2025年6月までに完了する予定であると述べた。


著者: Vinh Quang

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60