Dong Nai省人民委員会

https://dongnai.gov.vn

高速道路プロジェクトの実施に重点を置く

(ドンナイ省ポータルサイト)35日、Nguyen Duc Hai国会副議長率いる国会監査チームは、社会経済の回復と開発プログラムを支援するための財政政策と金融政策に関する国会決議2022111日付国会決議第43/2022/QH15号、および省内の2023年末までの多くの重要な国家プロジェクトの実施に関する国会の決議の実施状況について省人民委員会に対して監査を行った。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-03-06.09-29-22.jpg

国会のNguyen Duc Hai副議長は、Bien Hoa・Vung Tau高速道路プロジェクトの建設現場で、省党委員会副書記兼省国会代表団長のQuan Minh Cuong氏と会談した

監査を受け入れる省指導者側は、省党委員会副書記兼省国会代表団長のQuan Minh Cuong氏、省人民委員会委員長代理Vo Tan Duc氏、省人民評議会議長Thai Bao氏が参加した。

ベトナム空港公社(ACV)の代表者は、Long Thanh国際空港プロジェクト第1フェーズに関する国会決議の履行状況を監査チームに報告し、これまでの入札パッケージの進捗状況は基本的に決められたスケジュールの通りに進められ順調であると述べた。

プロジェクトの最も重要なパッケージであるLong Thanh空港第1フェーズの旅客ターミナル設備の建設と設置について、ACVと請負業者は2026 年11月に完了する契約の期限よりも速く、2026 年6月以内、遅くとも2026年9月2日までに完了するよう進捗を加速しようと努めている。

Bien Hoa・Vung Tau高速道路と環状3号線・ホーチミン市道路のプロジェクトに関して、省人民委員会委員長代理のVo Tan Duc氏は、地方自治体は進捗を加速するための解決策を導入していると述べた。特に、Bien Hoa・Vung Tau高速道路プロジェクトでは、整地工事が省補償・用地撤去・再定住支援プロジェクト管理委員会とLong Thanh県人民委員会の2つの機関に分かれており、6月30日までにプロジェクト用地を引き渡すという政府への約束を完了するよう取り組んでいる。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-03-06.09-29-04.jpg

国会のNguyen Duc Hai副議長は監査セッションの終わりに演説した

監査において、省人民委員会は、Bien Hoa・Vung Tau高速道路プロジェクトの住民をLoc An・Binh Son再定住地に移住させること、Long Thanh空港プロジェクトの約500万立方メートルの土地を、Bien Hoa・Vung Tau高速道路プロジェクトの建設に使用させることなど、プロジェクトの進捗を加速するための解決策を国会が検討し承認するよう提案した。

国会のNguyen Duc Hai副議長は監査の終わりに演説し、多くの困難にも関わらず同省が重要な国家プロジェクトの実施に集中しようと努めてきたと評価した。今後、同省は地元に関連する残りの高速道路プロジェクトにさらに重点を置く必要がある。進捗状況を見逃すことなく、ホーチミン市や地域との同期的な接続を確保するよう取り組み、実施政策メカニズムが欠如している場合は積極的に提案する必要がある。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-03-06.09-30-23.jpg

Vo Tan Duc省人民委員会委員長代理は発表した

国会のNguyen Duc Hai副議長も、3つの重要な国家プロジェクトの実施を加速するというドンナイ省の勧告に関して、監査チームは国会に報告するよう同省の勧告を検討すると述べた。政府および各省庁の権限に属する勧告については、監査チームが調査し、国会に提出する監視報告書や決議に適切に提示する。

これに先立ち、同日午前には国会監査チームもLong Thanh空港プロジェクトとBien Hoa・Vung Tau高速道路の実態を視察した。​

著者: Vinh Quang

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60