Dong Nai省人民委員会

https://dongnai.gov.vn

ドンナイ省、ビエンホア~ブンタウ高速道路プロジェクトの進捗を加速するソリューションを提案

(CTT-ドンナイ) - 925日、レ・アイン・トゥアン副大臣率いる交通運輸省の作業代表団は、ブンタウ第1期ビエンホア高速道路プロジェクト実施の進捗状況について省人民委員会と作業セッションを行った。 省人民委員会のヴォー・タン・ドゥク委員長代理や部局、支部、地方自治体の指導者を含む代表団を受け入れ、協力する。

cee598e3233bc078469434166d929839-2023-09-26.08-51-53.jpg

ヴォー・タン・ドゥク省人民委員会委員長代理がが会議で発表した

交通運輸省によると、ビエンホア~ブンタウ間の高速道路プロジェクトは重要な国家プロジェクトである。 然し、現在に至るまで、用地整理と投資資金の支出の進捗は依然として遅い。 プロジェクト全体には 5 つの建設および設置パッケージがありますが、現在、請負業者の選定が完了していないパッケージがまだ 1 つある。

用地撤去に関しては、地方自治体はエリアのほぼ27%の引き渡しを完了しており、主にバリア・ブンタウ省のコンポーネント3プロジェクト(ほぼ80%)に集中している。

cee598e3233bc078469434166d929839-2023-09-26.08-51-57.jpg

レ・アイン・トゥアン運輸副大臣が会議で発表した

資本支出に関しては、2023年に割り当てられた5.1兆ドン以上の総資本のうち、2.7兆ドン以上しか支出されておらず、資本計画の約52%に達している。

レ・アイン・トゥアン運輸副大臣によると、2023年に割り当てられた資本総額のうち、社会経済の回復と開発プログラムには約3兆5000億ドンが充当されるという。 これは2023年末までの支出期間しかない資金源であり、時間を確保し、経済社会発展の動機を生み出すために、早期に支出する必要がある。

会議では、省人民委員会委員長代理もプロジェクトの進捗を加速するための解決策を交通運輸省に提案した。従って、交通運輸省は政府と国会に対し、ロンタイン国際空港プロジェクトの残りの再定住用地を同省が使用して同プロジェクトのための再定住を手配することを許可するよう勧告することが推奨される。交通運輸省は、公安省が速やかにこのプロジェクトにも土地を引き渡せるよう、第4矯正施設の区域に関連する治安・防衛用地調整計画を検討し、速やかに承認するよう政府に勧告する。国家首都管理委員会、ベトナムゴムグループおよび関連部門は、プロジェクト用地の引き渡し手続きを迅速化する。交通運輸省は、天然資源環境省に対し、プロジェクトの建設プロセスに資材を供給するため、一般的な建設資材として鉱物を利用するための特別メカニズムの延長を2024年末まで認めることを提案した。 同時に文書を検討し、人々の再定住を手配するため、ビエンホア市フォックタン区に再定住エリアを建設するため、約40ヘクタールの水田の面積を転用することを間もなく承認する。

著者: Vinh Quang

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60