Dong Nai省人民委員会

https://dongnai.gov.vn

ビエンホア~ブンタウ高速道路プロジェクトの用地整理の進捗を加速

(CTT-ドンナイ) - 914日、省人民委員会のボー・ヴァン・ピ副委員長は下記の通りに関する部局、支部、地域、タンロンプロジェクト管理委員会、85 (運輸省)の意見を聞く為の会議の議長を務めた。ビエンホア~ブンタウ高速道路プロジェクト第1期用地整理工事実施報告。ビエンホア~ブンタウ高速道路フェーズ1およびダウザイ~タンフー高速道路プロジェクトの埋め戻し土地の必要性に対処するソリューション

cee598e3233bc078469434166d929839-2023-09-15.11-01-44.jpg

省人民委員会のヴォー・ヴァン・ピ副委員長が会議を締めくくる発表を行った。

ビエンホア~ブンタウ高速道路プロジェクト第1期の用地整理作業については、評価によれば、現時点ではバリア~ブン省の路線区間の進捗よりも大幅に遅れているとのこと。

省の補償・用地整理・再定住支援プロジェクト管理委員会によると、9月末までにプロジェクトエリア内の農地面積の集計と認証の完了が完了する予定であるという。

一方、埋め戻し土の必要性については、天然資源環境省によると、ビエンホア~ブンタウ高速道路プロジェクト第 1 期工事では、埋め戻し土の必要量は約 500 万立方メートルであるとのこと。然し、現在、同省ではタンチャン7鉱山の土壌のみがプロジェクトに供給可能だが、その量は需要を満たすのに十分ではない。それで、天然資源環境省は、ビエンホア - タウ地域高速道路プロジェクトの第 1 段階を提供するために、ファン ティエット - ダウ ザイ高速道路プロジェクトの建設を認可されたカム・マイ区の3つの農地改良プロジェクトで盛土の使用をを引き続き許可することを検討するように州人民委員会に提案した 

会議の終わりに、省人民委員会のボー・ヴァン・ピ副委員長は、ビエンホア~ブンタウ高速道路プロジェクトの用地撤去の進捗を加速するために、関係部門が緊密に連携するよう要請した。当面は公共用地、交通用地、河川などを早急に埋め立てて業者が建設できるようにする必要がある。 ビエンホア市とホーロンタインの 2 つの地域では、再定住地域の建設の進捗が加速した。

交通運輸省は、 ビエンホア~ブンタウ間高速道路プロジェクト第 1 期の堤防用地の必要性、州の中 央政府が実施するプロジェクト、および州が実施するプロジェクトを検討した。建設省は、他のプロジェクトの土地ニーズや建設工事に対する人々のニーズを検討する。 これに基づいて、天然資源環境局は要約し、省人民委員会に報告する。ビエンホア~ブンタウ間の高速道路プロジェクトについては、緊急の必要性があるため、天然資源環境省は省人民委員会向けの文書を作成し、農地干拓プロジェクトにおける土地資源の建設サービスまでの継続利用を許可するよう政府に提案した。

著者: Vinh Quang

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60