Dong Nai省人民委員会

https://dongnai.gov.vn

一連の重要な項目を開始する準備ができています

(TTDT-ドンナイ空港) - 旅客ターミナル離陸および着陸ルート航空機用エプロンは、これから建設が始まるロンタイン国際空港(空港)建設投資プロジェクト第1期の最重要品目である。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2023-08-07.10-27-53.jpg

ロンタイン空港の旅客ターミナル建設第1期は、2023年8月に着工する予定だ。

ロンタイン空港の旅客ターミナルの建設第 1 段階は、プロジェクト全体の中で最も重要な項目である。 プロジェクトの主な進行クリティカルパスの役割を果たす作業でもある。
当初の計画によれば、ロンタイン空港第1期旅客ターミナルは2022年に着工予定であったが、入札の難航により当初計画通りに着工することができなかった。

2023年6月、ACVは2回目の入札募集で、パッケージ5.10(ロンタイン空港フェーズ1の旅客ターミナルの建設と設備の設置)の入札を完了したばかりである。

ACV はこれまで、この重要なプロジェクトを間もなく開始するために、入札評価と請負業者の選定にも重点を置いてきた。

ACVの副総局長グエン・ティエン・ベト氏は、ACVは7月にパッケージ5.10の請負業者を判断し選定し、8月までにロンタイン空港旅客ターミナルの建設が始まると述べた。
旅客ターミナルプロジェクトと並行して、ACVは7月にロンタイン空港第1期の離着陸線を建設する請負業者も選定する。

航空機エプロンについては、ACV が 8 月中に入札と業者選定を完了する予定で、9 月までにこちらも着工する予定である。

著者: Phan Anh

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60