Dong Nai省人民委員会

https://dongnai.gov.vn

ビエンホア - ブンタウ高速道路プロジェクトのための再定住の準備

省人民委員会の統計によると、2900 世帯以上がビエンホア-ブンタウ高速道路プロジェクトの影響を受けており、そのうち約 2,500 世帯が再定住(再定住)の対象となっている。規模はロンタイン国際空港の「スーパー」プロジェクト後のものである。用地取得前に住民移転のための手続きやインフラ投資を早急に実施する必要がある。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2023-03-20.19-43-09.jpg

タイバオ省人民評議会議長がビエンホア市の再定住地を調査する

4 つの再定住エリアを配置する

再定住がサイトクリアランスを加速するための重要な条件であると判断した省人民委員会は、地区と市に土地資金を計画し、再定住エリアのインフラストラクチャに投資するよう指示した。 同じことがビエンホア - ブンタウ高速道路プロジェクトにも当てはまる。

現在、ビエンホア市は住民の再定住地として2つの土地を選択しています。フックタン区では49ヘクタール、タムフック区では約32ヘクタールの面積である。この2つの再定住地が完成すると、2.5~3,000の土地が人々に引き渡される。高速道路事業のための十分な住民移転の取り決めがあるだけでなく、他の事業のための住民移転余剰もある。

ビエンホア市人民委員会の副委員長であるフイン・タン・ロク氏は次のように述べている。これらのプロジェクトに加えて、市には400を超える再定住区画が区内に点在している。そのうち、半径約10キロメートル圏内に約300区画あり、入居者の同意があればすぐに解決できる。

ロングタン区では、この高速道路プロジェクトに対応する2つの再定住エリアの 1 つが開始された。

ロングタン区人民委員会のトラン・ヴァン・タン副委員長は、ロングダックコミューンのほぼ30ヘクタールの再定住エリアが2月初旬に地区によって開始され、2024年末までにインフラストラクチャが完了すると予想されていることを通知した。ロングフォックコミューンの約34ヘクタールの面積については、地区は投資手続きを行うための書類を追加している。

実際、過去に多くのプロジェクトが予定より遅れて宇宙に行き詰まり、苦情や訴訟が発生したこともあった。その理由の1つは、再定住が、プロジェクトのために土地が回収された大多数の人々の願望を満たしていなかったためである。

ビエンホア-ブンタウ高速道路プロジェクトにサービスを提供する

再定住地域の最近の調査で、タイバオ省人民評議会の議長は次のように述べている。再定住は、有利なサイト クリアランスのための重要な要素の 1つである。ビエンホア市人民委員会とロンタイン市は、一般計画、土地利用計画に従って土地基金を積極的に検討し、再定住エリアの建設に投資するための特定の場所を提案した。地方自治体は、技術インフラの建設を加速し、土地を人々に引き渡す必要がある。併せて、社会インフラへの投資に留意し、土地が復旧した人々の生活を安定させるため、早期の就労支援を行う。​

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2023-03-20.19-43-26.jpg

ロンタイン区ロングダックコミューンの再定住地で起工式が行われた

まだまだ課題は多い

4つの再定住地がありましたが、部門、機関、部門、地域によると、すぐに建設を開始することは非常に困難である。 現在、敷地の 4 分の 1 のみが起工式を行っており、残りは土地法、林業法、投資法で規定された手続きを完了していない。

ビエンホア市の人民委員会によると、提案された2つの都市用地は計画に適しているが、従うべき手続きはまだ残っている。具体的には、フックタン区の土地はまだ詳細な建設計画1/500を作成しておらず、承認のために省人民委員会に提出しておらず、プロジェクト投資を決定するために省人民評議会に提出する手順をまだ確立していない。その後、プロジェクトは内閣総理大臣に提出し、水田の使用目的を別の土地に変更するための検討と承認を受ける必要がある。

タムフック群のプロジェクトについては、ドンナイ食品工業株式会社 が国から年払いの土地リースの形で土地を管理・使用している。市は会社に土地の自主返還を求めたが、土地法の規定に従って土地の回収を実施することにまだ合意しておらず、要求もしていない。

ロングタン区の土地区画の場合、林業に関連する地域は、森林の土地利用目的を別の土地に変更する方針に同意するために、省人民評議会に提出する必要がある。残りの土地エリアは起工式を開催しましたが、まだ価格の申請、補償計画の公表、審査のための提出、および規則による承認は完了していない。

プロジェクト管理委員会の補償、サイトクリアランス、および地方再定住のサポートを担当する部門の副責任者であるグエン・ホン・キュー氏は、次のように述べています。コンポーネント1プロジェクトの接地、特にビエンホア市を通る区間は、住民移転プロジェクトの書類を作成するプロセスが完了するまでに 1 年かかるため、非常に心配である。

「フックタン区のプロジェクトには、住宅地と水田の両方があります。 宅地については、高速道路事業を実施するために土地を取得した住民の移転インフラ用地を確保するために、100世帯以上の移転を手配する必要がある。田んぼについては、計画から外して総理に提出し、土地利用目的の変更方針を決定してもらう必要があります」とクエ氏は語った。

省人民評議会によると、上記の再定住プロジェクトを実施するために、省人民委員会は各プロジェクトの手順と法的文書を見直し、それらを完成させる必要がある。土地利用目的を変更しなければならないプロジェクトについては、関係書類をまとめて、検討と決定のために所轄官庁に提出するべきである。

関連する地方自治体は、部門、機関、部門と積極的に協力して手続きを完了し、再定住地域のインフラストラクチャを構築するための投資資金を手配し、交通と社会インフラの同期接続を確保する。


著者: Phan Anh

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60