Dong Nai省人民委員会

https://dongnai.gov.vn

ロンタイン空港の旅客ターミナルパッケージを調整する提案を慎重に評価する

3月13日、チャン・ホン・ハ副首相率いる政府代表団は、実地視察を受け、ドンナイ省人民委員会および関連部署と協力して、ロンタイン国際空港(空港)プロジェクトの進捗状況と、省内で実施されている多数の高速道路プロジェクトに取り組みました。

cee598e3233bc078469434166d929839-2023-03-14.09-33-51.jpg

チャン・ホン・ハ副首相が会談を締めくくる発表する

ドンナイ省への代表団を受け入れて参加したのは、省人民委員会の委員長であるカオ・ティエン・ズンでした。省人民委員会の副委員長であるヴォ・タン・ドゥクとロングタン区とニョン・チャック区の各省庁のリーダーである。政府代表団に報告し、省人民委員会委員長のカオ・ティエン・ズン氏は次のように述べた。フェーズ1を実施する2,532の地域については、現在までに、ドンナイは補償とサポートの手続きを完了している。その中で、フェーズ1でロンタン空港を建設する1,810のエリアには、現在18世帯が移転していない。これらの世帯のために、ロンタン区はプロパガンダと擁護活動を行っており、2023年3月にこの地域の引き渡しを完了する予定である。同様に、15ヘクタール以上が未完成のままであり、カオ・ティエン・ズン会長はまた、地方は2023年3月に引き渡しを完了するために努力すると述べた。

cee598e3233bc078469434166d929839-2023-03-14.09-33-56.jpg

省人民委員会のカオ・ティエン・ズン委員長は、会議でサイトクリアランスの進捗状況について報告した

ロンタイン空港を結ぶ2つのルートのプロジェクトについて、省人民委員会委員長のカオ・ティエン・ズン 氏は、ドンナイはルート 1 を特に優先すると述べた。現在、ドンナイは適用する土地価格を決定する手続きを進めている人件費を支払い、2023年5月に用地の引き渡しを完了する。同時に、ドンナイも1号線と同時に2号線の引き渡しに力を入れている。

ベトナム空港公社(ACV)によると、2023年2月、ロンタイン空港フェーズ 1の建設投資プロジェクトについて、ACVは運輸通信省に対し、権限のある当局に許可を得るために報告するよう提案した。これに基づき、ACV はパッケージNo.5.10の契約履行期間を33か月から39か月に調整しました。


cee598e3233bc078469434166d929839-2023-03-14.09-34-01.jpg

省人民委員会のカオ・ティエン・ズン委員長は、チャン・ホン・ハ副首相にサイトクリアランスの進捗状況を報告した


会議での発表で、チャン・ホン・ハ副首相は、プロジェクトの進捗を決定する問題はサイトクリアランスであると評価した。従って、ドンナイは首相の指示に厳密に従い、サイトを引き渡す適切な時期を判断する必要がある。

副首相によると、ロンタイン空港は世紀のプロジェクトであるため、「生涯にわたって」行う必要があり、世界で大規模で相応の仕事をした評判の良い請負業者を選択する必要がある。したがって、副首相は、ACV、運輸省、および企業の国家資本管理委員会に、これまでのロンタン空港プロジェクトの投資と建設の実施に関する包括的な報告を行うように割り当てた。

5.10パッケージの実施期間を延長するという提案に関して、トラン・ホン・ハ副首相は、ACVが運輸省と調整して報告書を完成させるよう要請したが、入札パッケージの実施を39か月に延長する必要がある理由を証明する十分な根拠がなければならない。これらの施設は、政府に助言するために計画投資省に提出された書類を完成させた後、技術コンサルティングユニットによって相談されなければならない。

著者: Vi Quan

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60