Dong Nai省人民委員会

https://dongnai.gov.vn

首相がロンタン空港プロジェクトの進捗状況を検査する

TTĐT-129日、ファム・ミン・チン首相は、ロンタン国際空港(空港)の建設投資プロジェクトの進捗状況を確認するために来訪して、リハビリテーション・ゾーンに住む世帯を訪問し、プレゼントを贈りました。​

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2023-01-29.19-51-46.jpg

ファム・ミン・チン首相がコンポーネント2プロジェクト、ロンタイン空港フェーズ1の建設投資プロジェクトの進捗状況を現場で検査する

代表団に参加したのは、副首相兼天然資源環境大臣のトラン・ホン・ハでした。計画投資大臣;建設大臣;交通運輸省大臣(交通運輸);企業における国家資本管理委員会の委員長。

ドンナイ省側からは党中央委員会のメンバー、省党委員会書記のグエン・ホン・リン、省党委員会の副書記、省人民委員会のカオ・ティエン・ズン委員長、およびロンタイン区の部門、支部、指導者を含む代表団を歓迎し、出席した。

首相と代表団に報告し、ロンタン空港建設投資プロジェクトの建設フェーズ1の投資家であるベトナム空港公社(ACV)のリーダーは、現時点まで、建設掘削、埋め戻しの量は道路の充填は約 5,300 万 m3 である。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2023-01-29.20-01-15.jpg

ファム・ミン・チン首相は、ロンタン空港建設プロジェクトの建設請負業者を激励するために贈り物を贈りました

現在、建設部門は、計画に従って滑走路、誘導路、エプロン、コンポーネントプロジェクト1、2、4のレイアウトを展開することに重点を置いており、2023年の第1四半期にプロジェクトの主要項目セットを建設することを保証している。

滑走路とエプロンは来年2月にオークションにかけられ、特に旅客ターミナルのアイテム(ロンタン空港プロジェクトフェーズ1の最も重要な部分と見なされます)は、最初の入札が失敗したため、6か月遅れます。ACVは、駅本体の建設と機器の設置について再入札の計画を立てている。


378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2023-01-29.20-01-28.jpg

ファム・ミン・チン首相、チャン・ホン・ハ副首相、省党委員会書記のグエン・ホン・リン、省人民委員会のカオ・ティエン・ズン委員長がロク・アン・ビン・ソン再定住地域の世帯を訪問した。

サイトクリアランスに関して、省人民委員会のカオ・ティエン・ズン委員長は、省の第1段階で空港を建設するための2,532ヘクタールの土地の面積が、土地面積の97%以上をACVに引き渡したと述べました。プロジェクト全体の残りの地域、省の機能支部、およびロンタイン地区は、補償、支援、再定住の実施を加速している。

会談の締めくくりとして、ファム・ミン・チン首相は、サイトクリアランスの実施におけるドンナイの努力を認め、称賛した。しかし、この作品は設定した目標を達成していません。首相は、2023年の第1四半期の終わりまでに、ロンタン空港プロジェクトのフェーズ1の建設のためにサイト全体の引き渡しを完了し、2023年の第2四半期を完了するようにドンナイに要求しました。空港につながる交通路の建設を開始する。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2023-01-29.20-01-43.jpg

ファム・ミン・チン首相がロクアン・ビンソン再定住地域に住 む一部の世帯に贈り物を贈りました​

首相は「省は、国、国民、企業、自然保護の利益を調和させるという原則について合意を形成するために、補償と再定住支援政策を検討し、国民に明確に説明する必要があります。または古いものよりも優れています」と指摘した。

決定的な要素プロジェクトである第2号と第3号には予算が割り当てられていますが、最大の問題は調整と実施です。旅客ターミナル本体の入札パッケージはキャンセルされました。ACVが投資家であり、企業の国家資本管理委員会と運輸省がこのパッケージの再入札を担当しています。 首相はまた、入札に参加する請負業者がいない場合に備えて、より多くのオプションを計算する必要があると述べました。実施プロセスには困難と問題があり、検討と解決のために政府と首相に提案する必要がある。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2023-01-29.20-02-03.jpg

ファム・ミン・チン首相がロンタン空港の建設プロジェクトに関する作業セッションで発表した。

プロジェクトの進捗を確保するために、首相は、省庁のリーダーが参加するチャン・ホン・ハ副首相が率いる作業部会の設立を要請した。 副首相は、ロンタン空港プロジェクトを直接指揮し、定期的に検査して進捗状況を把握する。

著者: Phan Anh-Quoc Khanh

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60