Dong Nai省人民委員会

https://dongnai.gov.vn

ロンタイン空港プロジェクトの全体的な進捗状況を確認する

不規則な気象条件の影響を大きく受けているにもかかわらず、雨季は早くなりますが、ロンタイン国際空港(ロンタイン空港)のフェーズ1のプロジェクトは現在予定より早く建設されています。

14.7.17.jpg

20226月中旬の時点で、ロンタイン空港プロジェクトフェーズ1の建設請負業者は、1150m3の土地の掘削と埋め戻しを完了しました。


予定より早く建設
ベトナム空港公社(ACV)によると、コンポーネント3プロジェクトの投資家は、ロンタイン空港で4か月以上の建設、平準化、排水を行い、50日間の開発を終えた後の重要な工事の建設です。建設現場であるロンタイン空港プロジェクトのフェーズ1は前向きな変化を遂げました。

ACVの社長であるVuThePhiet氏は、「最近、建設現場の建設は不規則な気象条件の影響を受け、雨季は何年も早く来ました。 ただし、ACV、ロンタイン空港プロジェクト管理委員会、および建設部門は、さまざまな条件で合理的かつ柔軟な建設計画と方法を積極的に開発してきました。 それに伴い、請負業者も最大の人員と設備を動員し、科学的な建設計画を立てていたため、プロジェクトは計画よりも予定より早く建設されました。」と述べている。


特に、プロジェクトの重要なパッケージの1つである地盤平準化および排水パッケージについては、20226月中旬までに、請負業者は掘削と埋め戻しの総量を約1,150m3の土地に完了しました。 予定より1ヶ月早く、20225月に駅構内全体の平準化を完了した。


旅客ターミナルのカテゴリーは特に重要な項目の1つであり、大規模であり、プロジェクトの全体的な進捗において決定的な役割を果たしています。これはまた、最も複雑な技術的要件、最長の設計および建設時間を持つアイテムです。このアイテムについては、現在、ロンタイン空港プロジェクト管理委員会がコンサルティングユニットと調整して90%の設計文書を完成させています。 6月には、旅客ターミナルの90%の技術設計文書が、評価のために専門機関に正式に提出されます。したがって、20226月と7月上旬に、旅客ターミナルの設計文書の評価は、ACVおよび関連ユニットが実施するために努力する最も緊急のタスクです。


ACVによると、旅客ターミナル杭基礎パッケージについては、現在、請負業者が試験杭の建設を完了し、試験と載荷試験を完了している。 5月末に、ACVはまた、計画より1週間早く杭の大量建設を正式に開始するよう請負業者に指示しました。


フォローアップし、進捗状況を注意深く監視します
建設工事では多くの肯定的な結果が得られましたが、近い将来、ロンタイン空港プロジェクトフェーズ1の品目の建設には、進捗を補うための追加のソリューションが必要であり、入札パッケージ、特に地盤平準化と排水のパッケージを確実に完了させる必要があります。
614日にロンタイン空港プロジェクトを実施するための政府の運営委員会の会議で、運輸通信大臣のグエン・ヴァンは、平準化項目は非常に重要であると述べました。重要なのは、中心的な問題です。 「地面が完成しないと、他の段階が影響を受けるだろう」とNguyen Van The大臣は強調した。


フェーズ1のロンタイン空港旅客ターミナルの設計の承認のために、Nguyen Van The大臣は、解決および直接話し合う交通運輸省、建設省、コンサルタントの代表を含む学際的なチームを設立することを提案しました。

また、614日の会議で、副首相Le Van Thanhは、関連する部隊に3交代制で勢いと進歩を促進し続けるよう要請した。 アイテムの構築のクリティカルパスの進行状況を注意深く追跡し、注意深く監視します。 特に、作業の品質、労働安全を注意深く監視し、規制、基準、および法規制への準拠を確認してください。 「雨季に合わせた建設計画が必要であり、建設現場での建設の停止や中断は絶対にありません」と副首相のLe Van Thanhは強調しました。
平準化作業のために、副首相Le Van Thanhは、今後15か月で11,000m3の土地を平準化する必要があることを要求しました。 「請負業者が不足している場合は補充する必要があり、遅い場合はすぐに交換する必要があります」と副首相のLe Van Thanhは指示した。

                                                               Vi Quan

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60