Dong Nai省人民委員会

https://dongnai.gov.vn

高電圧電力プロジェクトの問題の取り除き

Dong Nai省では、6つの高圧発電プロジェクトが建設中ですが、すべてが建設用地の問題に絡まっています。これらのうち、Long Thanh空港プロジェクトに電力を供給する2つの500kV電力プロジェクトがあります。工事の進捗、投資効率及び電力供給を確保する為にはこの状況をすぐに解決する必要があります。

12.05.27.jpg

500kVLongThanhPhu MySong May送電線の工事(Trang Bom区間)

地上問題のある6つのプロジェクト

南部電力プロジェクト管理委員会によると、省内で6つの高電圧電力プロジェクトを建設しており、2022年には、更に6つの新しいプロジェクトの建設を開始する予定です。 建設工事はすべて、土地の問題に絡み合っています。これは、投資資本の効率、プロジェクトの進捗状況、および地域への電力供給能力に影響を及ぼします。

建設中のプロジェクトの中には、Long Thanh空港エリアに電力を供給する2つの主要なプロジェクトがあります。 それは500kVLong ThanhPhu MySong May変圧ステーションと500kVLong Thanh変圧ステーションです。「これらの工事はすべて2019年に開始されました。多くの地域を通る路線であるため、どこかで問題があれば完成させる事は出来ません」と投資家の代表者が述べました。

500kVLong ThanhPhu MySong May送電線の建設に関してTrang Bom人民委員会のDo Ngoc Nam副委員長は、Trang Bomを通過する区間にはまだ2つの基礎が問題になっていると述べました。土地所有者が価格と補償方法について合意していないために土地を回収する事が出来ません。5月に土地を強制的に譲渡させるために必要な法的手続きを検討し実施するように関係機関に指導しました。

また、500kVLong ThanhPhu MySong May送電線Long Thanhを通る区間では、現在、25/25の箇所が投資家に引き渡されています。しかし、建設中に、Bien HoaVung Tau高速道路にはみ出る2つの基礎があると発見されました。多くの世帯が補償金を受けたが、Long Thanh県とTrang Bom県で補償価格に差があると言って、工事を止めようとしています。

 500kVLong Thanh変電所では、Long Thanhは変電所の建設現場の全面積を引き渡したが、送電線の柱の基礎は36/56箇所のみ引き渡しました。

同様に、Trang BomLong ThanhBien Hoa市の4つの220kVプロジェクトでは、補償価格の決定と承認申請が困難です。投資家は、2つの500kV電力プロジェクトの用地の買取を促進する為に監査チームを設立し、地方自治体の徹底的な実施を求める事を提案しています。

電力インフラは一歩先を進む必要がある

土地管理支局(資源環境局)のNguyen Hong Que局長は、価格査定、価格承認、補償計画の承認の手続きと時間は依然として複雑で長いと述べました。省人民委員会が補償価格を承認する場合、6か月以内に支払いを完了し、価格変動による差異を回避する必要があります。

Bien Hoa市人民委員会のHuynh Tan Loc副委員長は、電力プロジェクトの用地買取の遅延の一部の理由は投資家の責任であると述べました。補償計画を承認するために、地方自治体は何度も確認し検証する必要がありますが、投資家の補償金の支払いは6か月も遅れています。その間、補償価格が変わり利息が発生すれば誰が責任を負うのかと指摘しました。

産業貿易局の技術およびエネルギー管理部のTran Minh Dat部長は、Bien HoaVung Tau高速道路にはみ出る柱に関して、省人民委員会が建設を停止するよう指示したと述べました。Long Thanh県及び関連省庁は現状を確認し、移転場所を提案しなければなりません。

省人民委員会のVo Tan Duc副委員長は、電力インフラが他のインフラ施設に電力を供給する為、一歩先に実施される必要があると述べました。 ただし、柱の位置と配置に関する計画は、省の土地利用計画とエネルギー開発計画を考慮し検討する必要があります。建設を実施する際、投資家は土地の買取において地方自治体と緊密に協力しなければなりません。

「最近、土地買取に於いて南部電力プロジェクト管理委員会と地方自治体との間の調整は緊密ではなく、投資家の補償金の支払いが遅れました。この問題は反省しなければならない」とVo Tan Duc氏が強調しました。

今後の6つのプロジェクトについて、資源環境局は、土地利用計画の登録手続きにおいて投資家を支援するために、地方人民委員会と協力して、2022年土地使用計画を省人民委員会に迅速に提出して承認を得る必要があります。その計画に基づき土地買取とプロジェクト開始を準備し、人々が送電施設の下で家等を建てないように検査しなければなりません。   

ボックス:南部地域電力プロジェクト管理委員会によると、500kVLong ThanhPhu MySong May送電線、500kVLong Thanh変電所、220kVAn Phuoc変電所、220kVTam Phuoc変電所、220kVDinh Quan変電所、220kVSong MayTam Phuoc変電所を含む6つの高圧電力プロジェクトが建設されています。

                                                                                                  Phan Anh

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60